(6331,1,'2023-06-23 11:35:50','2023-06-23 14:35:50','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 98%</li>\n 	<li>Papel mural 60%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 70%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 40%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 45%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 85%</li>\n 	<li>Cubierta 95%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 97%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 85%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n        <li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 11:35:50','2023-06-23 14:35:50','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6331',0,'revision','',0),(6332,1,'2023-06-23 11:40:15','2023-06-23 14:40:15','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 98%</li>\n 	<li>Papel mural 60%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 70%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 40%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 45%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 85%</li>\n 	<li>Cubierta 95%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 97%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 85%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n        <li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 11:40:15','2023-06-23 14:40:15','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6332',0,'revision','',0),(6333,1,'2023-06-23 11:40:16','2023-06-23 14:40:16','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 98%</li>\n 	<li>Papel mural 60%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 70%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 40%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 45%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 85%</li>\n 	<li>Cubierta 95%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 97%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 85%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n        <li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 11:40:16','2023-06-23 14:40:16','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6333',0,'revision','',0),(6334,1,'2023-06-23 11:40:16','2023-06-23 14:40:16','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 97%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 85%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n        <li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 11:40:16','2023-06-23 14:40:16','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6334',0,'revision','',0),(6336,1,'2023-06-23 11:59:51','2023-06-23 14:59:51','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 97%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 85%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n        <li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 11:59:51','2023-06-23 14:59:51','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6336',0,'revision','',0),(6337,1,'2023-06-23 11:59:52','2023-06-23 14:59:52','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 97%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 85%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n        <li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 11:59:52','2023-06-23 14:59:52','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6337',0,'revision','',0),(6338,1,'2023-06-23 11:59:52','2023-06-23 14:59:52','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 11:59:52','2023-06-23 14:59:52','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6338',0,'revision','',0),(6339,1,'2023-06-23 12:04:00','2023-06-23 15:04:00','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:04:00','2023-06-23 15:04:00','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6339',0,'revision','',0),(6340,1,'2023-06-23 12:04:00','2023-06-23 15:04:00','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 95%</li>\n 	<li>Maquillaje 98%</li>\n 	<li>Guardapolvos 98%</li>\n 	<li>Cornisas 98%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:04:00','2023-06-23 15:04:00','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6340',0,'revision','',0),(6341,1,'2023-06-23 12:04:00','2023-06-23 15:04:00','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:04:00','2023-06-23 15:04:00','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6341',0,'revision','',0),(6342,1,'2023-06-23 12:04:33','2023-06-23 15:04:33','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:04:33','2023-06-23 15:04:33','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6342',0,'revision','',0),(6343,1,'2023-06-23 12:04:33','2023-06-23 15:04:33','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:04:33','2023-06-23 15:04:33','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6343',0,'revision','',0),(6344,1,'2023-06-23 12:04:34','2023-06-23 15:04:34','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:04:34','2023-06-23 15:04:34','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6344',0,'revision','',0),(6346,1,'2023-06-23 12:12:11','2023-06-23 15:12:11','','1','','inherit','','closed','','1-3','','','2023-06-23 12:12:11','2023-06-23 15:12:11','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6347,1,'2023-06-23 12:12:22','2023-06-23 15:12:22','','2','','inherit','','closed','','2-3','','','2023-06-23 12:12:22','2023-06-23 15:12:22','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6348,1,'2023-06-23 12:12:31','2023-06-23 15:12:31','','3','','inherit','','closed','','3-3','','','2023-06-23 12:12:31','2023-06-23 15:12:31','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6349,1,'2023-06-23 12:13:34','2023-06-23 15:13:34','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:13:34','2023-06-23 15:13:34','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6349',0,'revision','',0),(6350,1,'2023-06-23 12:13:34','2023-06-23 15:13:34','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:13:34','2023-06-23 15:13:34','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6350',0,'revision','',0),(6351,1,'2023-06-23 12:13:34','2023-06-23 15:13:34','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:13:34','2023-06-23 15:13:34','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6351',0,'revision','',0),(6352,1,'2023-06-23 12:14:04','2023-06-23 15:14:04','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>MAYO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 20%</li>\n 	<li>Puertas 50%</li>\n 	<li>Ventanas 60%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 10%</li>\n 	<li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 55%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 65%</li>\n 	<li>Puertas 90%</li>\n 	<li>Ventanas 80%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 60%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 92%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\nInstalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:14:04','2023-06-23 15:14:04','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6352',0,'revision','',0),(6353,1,'2023-06-23 12:16:46','2023-06-23 15:16:46','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>MAYO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 20%</li>\n 	<li>Puertas 50%</li>\n 	<li>Ventanas 60%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 10%</li>\n 	<li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 55%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 65%</li>\n 	<li>Puertas 90%</li>\n 	<li>Ventanas 80%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 60%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 92%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\nInstalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:16:46','2023-06-23 15:16:46','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6353',0,'revision','',0),(6354,1,'2023-06-23 12:16:47','2023-06-23 15:16:47','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>MAYO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 20%</li>\n 	<li>Puertas 50%</li>\n 	<li>Ventanas 60%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 10%</li>\n 	<li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 55%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 65%</li>\n 	<li>Puertas 90%</li>\n 	<li>Ventanas 80%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 60%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 92%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\nInstalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:16:47','2023-06-23 15:16:47','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6354',0,'revision','',0),(6355,1,'2023-06-23 12:16:47','2023-06-23 15:16:47','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:16:47','2023-06-23 15:16:47','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6355',0,'revision','',0),(6356,1,'2023-06-23 12:17:07','2023-06-23 15:17:07','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:17:07','2023-06-23 15:17:07','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6356',0,'revision','',0),(6357,1,'2023-06-23 12:17:08','2023-06-23 15:17:08','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:17:08','2023-06-23 15:17:08','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6357',0,'revision','',0),(6358,1,'2023-06-23 12:17:08','2023-06-23 15:17:08','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:17:08','2023-06-23 15:17:08','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6358',0,'revision','',0),(6359,1,'2023-06-23 12:18:47','2023-06-23 15:18:47','','portada','','inherit','','closed','','portada-7','','','2023-06-23 12:18:47','2023-06-23 15:18:47','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6360,1,'2023-06-23 12:18:56','2023-06-23 15:18:56','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:18:56','2023-06-23 15:18:56','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6360',0,'revision','',0),(6361,1,'2023-06-23 12:18:57','2023-06-23 15:18:57','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:18:57','2023-06-23 15:18:57','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6361',0,'revision','',0),(6362,1,'2023-06-23 12:18:57','2023-06-23 15:18:57','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>MAYO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 20%</li>\n        <li>Puertas 50%</li>\n        <li>Ventanas 60%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 20%</li>\n        <li>Instalación de tinas 10%</li>\n        <li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n        <li>Volcapol 95%</li>\n        <li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n        <li>Papel mural 55%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n        <li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 65%</li>\n        <li>Puertas 90%</li>\n        <li>Ventanas 80%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n       <li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 60%</li>\n        <li>Instalación de tinas 80%</li>\n        <li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n        <li>Puertas 97%</li>\n        <li>Ventanas 92%</li>\n        <li>Barandas departamentos 95%</li>\n        <li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n        <li>Primera mano de pintura 93%</li>\n        <li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n        <li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n        <li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n        <li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:18:57','2023-06-23 15:18:57','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6362',0,'revision','',0),(6363,1,'2023-06-23 12:19:20','2023-06-23 15:19:20','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>MAYO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 20%</li>\n 	<li>Puertas 50%</li>\n 	<li>Ventanas 60%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 10%</li>\n 	<li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 55%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 65%</li>\n 	<li>Puertas 90%</li>\n 	<li>Ventanas 80%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 60%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 92%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\nInstalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes mayo','','inherit','closed','closed','','6323-revision-v1','','','2023-06-23 12:19:20','2023-06-23 15:19:20','',6323,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6363',0,'revision','',0),(6364,1,'2023-06-23 12:24:55','2023-06-23 15:24:55','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes diciembre</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de Diciembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 60%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-diciembre/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"2233\" height=\"1675\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada.jpg 2233w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1024x768.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-768x576.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1536x1152.jpg 1536w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-2048x1536.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 2233px) 100vw, 2233px\">\n<h2>Avance de obra  - mes noviembre</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de Noviembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 51,4%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-noviembre/\">\nVer más\n</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-06-23 12:24:55','2023-06-23 15:24:55','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6364',0,'revision','',0),(6365,1,'2023-06-23 12:24:55','2023-06-23 15:24:55','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes diciembre</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de Diciembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 60%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-diciembre/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"2233\" height=\"1675\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada.jpg 2233w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1024x768.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-768x576.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1536x1152.jpg 1536w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-2048x1536.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 2233px) 100vw, 2233px\">\n<h2>Avance de obra  - mes noviembre</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de Noviembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 51,4%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-noviembre/\">\nVer más\n</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-06-23 12:24:55','2023-06-23 15:24:55','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6365',0,'revision','',0),(6366,1,'2023-06-23 12:24:56','2023-06-23 15:24:56','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>		\n		Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. 		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>		\n		<p>Según lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.</p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes diciembre</h2>		\n		<p>Según lo informado, al término del mes de Diciembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 60%.</p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-diciembre/\">\n					Ver más				\n								</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-06-23 12:24:56','2023-06-23 15:24:56','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6366',0,'revision','',0),(6367,1,'2023-06-23 12:25:07','2023-06-23 15:25:07','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%.\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes diciembre</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de Diciembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 60%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-diciembre/\">\nVer más\n</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-06-23 12:25:07','2023-06-23 15:25:07','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6367',0,'revision','',0),(6369,1,'2023-06-28 11:52:30','2023-06-28 14:52:30','','encabezado','','inherit','','closed','','encabezado','','','2023-06-28 11:52:30','2023-06-28 14:52:30','',0,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/encabezado.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6370,1,'2023-06-28 11:53:00','2023-06-28 14:53:00','{\"fields\":{\"0\":{\"id\":\"0\",\"type\":\"name\",\"label\":\"Nombre\",\"format\":\"simple\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"size\":\"large\",\"simple_placeholder\":\" Nombre\",\"simple_default\":\"\",\"first_placeholder\":\"\\u00bfC\\u00faal es tu Nombre?\",\"first_default\":\"\",\"middle_placeholder\":\"\",\"middle_default\":\"\",\"last_placeholder\":\"\\u00bfC\\u00faal es tu Apellido?\",\"last_default\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\",\"sublabel_hide\":\"1\"},\"14\":{\"id\":\"14\",\"type\":\"name\",\"label\":\"Apellido\",\"format\":\"simple\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"size\":\"large\",\"simple_placeholder\":\"Apellido\",\"simple_default\":\"\",\"first_placeholder\":\"\\u00bfC\\u00faal es tu Nombre?\",\"first_default\":\"\",\"middle_placeholder\":\"\",\"middle_default\":\"\",\"last_placeholder\":\"\\u00bfC\\u00faal es tu Apellido?\",\"last_default\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\",\"sublabel_hide\":\"1\"},\"1\":{\"id\":\"1\",\"type\":\"email\",\"label\":\"Correo electr\\u00f3nico\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"size\":\"large\",\"placeholder\":\"Correo electr\\u00f3nico\",\"confirmation_placeholder\":\"\",\"default_value\":false,\"filter_type\":\"\",\"allowlist\":\"\",\"denylist\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\"},\"3\":{\"id\":\"3\",\"type\":\"phone\",\"label\":\"Tel\\u00e9fono\",\"format\":\"smart\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"size\":\"large\",\"placeholder\":\"Escribe tu Telefono ejem: 944448888\",\"default_value\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\"},\"5\":{\"id\":\"5\",\"type\":\"text\",\"label\":\"RUT\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"size\":\"large\",\"placeholder\":\"Ingresa tu RUT\",\"limit_count\":\"10\",\"limit_mode\":\"characters\",\"default_value\":\"\",\"input_mask\":\"99999999-9\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\"},\"6\":{\"id\":\"6\",\"type\":\"select\",\"label\":\"Comuna\",\"choices\":{\"4\":{\"label\":\"Algarrobo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"5\":{\"label\":\"Alhu\\u00e9\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"6\":{\"label\":\"Alto Biob\\u00edo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"7\":{\"label\":\"Alto del Carmen\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"8\":{\"label\":\"Alto Hospicio\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"9\":{\"label\":\"Ancud\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"10\":{\"label\":\"Andacollo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"11\":{\"label\":\"Angol\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"12\":{\"label\":\"Ant\\u00e1rtica\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"13\":{\"label\":\"Antofagasta\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"14\":{\"label\":\"Antuco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"15\":{\"label\":\"Arauco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"16\":{\"label\":\"Arica\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"17\":{\"label\":\"Ays\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"18\":{\"label\":\"Buin\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"19\":{\"label\":\"Bulnes\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"20\":{\"label\":\"Cabildo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"21\":{\"label\":\"Cabo de Hornos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"22\":{\"label\":\"Cabrero\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"23\":{\"label\":\"Calama\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"24\":{\"label\":\"Calbuco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"25\":{\"label\":\"Caldera\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"26\":{\"label\":\"Calera de Tango\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"27\":{\"label\":\"Calle Larga\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"28\":{\"label\":\"Camarones\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"29\":{\"label\":\"Cami\\u00f1a\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"30\":{\"label\":\"Canela\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"31\":{\"label\":\"Ca\\u00f1ete\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"32\":{\"label\":\"Carahue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"33\":{\"label\":\"Cartagena\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"34\":{\"label\":\"Casablanca\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"35\":{\"label\":\"Castro\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"36\":{\"label\":\"Catemu\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"37\":{\"label\":\"Cauquenes\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"38\":{\"label\":\"Cerrillos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"39\":{\"label\":\"Cerro Navia\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"40\":{\"label\":\"Chait\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"41\":{\"label\":\"Chanco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"42\":{\"label\":\"Cha\\u00f1aral\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"43\":{\"label\":\"Ch\\u00e9pica\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"44\":{\"label\":\"Chiguayante\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"45\":{\"label\":\"Chile Chico\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"46\":{\"label\":\"Chill\\u00e1n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"47\":{\"label\":\"Chill\\u00e1n Viejo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"48\":{\"label\":\"Chimbarongo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"49\":{\"label\":\"Cholchol\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"50\":{\"label\":\"Chonchi\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"51\":{\"label\":\"Cisnes\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"52\":{\"label\":\"Cobquecura\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"53\":{\"label\":\"Cocham\\u00f3\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"54\":{\"label\":\"Cochrane\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"55\":{\"label\":\"Codegua\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"56\":{\"label\":\"Coelemu\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"57\":{\"label\":\"Coihueco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"58\":{\"label\":\"Coinco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"59\":{\"label\":\"Colb\\u00fan\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"60\":{\"label\":\"Colchane\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"61\":{\"label\":\"Colina\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"62\":{\"label\":\"Collipulli\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"63\":{\"label\":\"Coltauco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"64\":{\"label\":\"Combarbal\\u00e1\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"65\":{\"label\":\"Concepci\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"66\":{\"label\":\"Conchal\\u00ed\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"67\":{\"label\":\"Conc\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"68\":{\"label\":\"Constituci\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"69\":{\"label\":\"Contulmo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"70\":{\"label\":\"Copiap\\u00f3\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"71\":{\"label\":\"Coquimbo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"72\":{\"label\":\"Coronel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"73\":{\"label\":\"Corral\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"74\":{\"label\":\"Coyhaique\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"75\":{\"label\":\"Cunco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"76\":{\"label\":\"Curacaut\\u00edn\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"77\":{\"label\":\"Curacav\\u00ed\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"78\":{\"label\":\"Curaco de V\\u00e9lez\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"79\":{\"label\":\"Curanilahue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"80\":{\"label\":\"Curarrehue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"81\":{\"label\":\"Curepto\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"82\":{\"label\":\"Curic\\u00f3\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"83\":{\"label\":\"Dalcahue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"84\":{\"label\":\"Diego de Almagro\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"85\":{\"label\":\"Do\\u00f1ihue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"86\":{\"label\":\"El Bosque\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"87\":{\"label\":\"El Carmen\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"88\":{\"label\":\"El Monte\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"89\":{\"label\":\"El Quisco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"90\":{\"label\":\"El Tabo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"91\":{\"label\":\"Empedrado\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"92\":{\"label\":\"Ercilla\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"93\":{\"label\":\"Estaci\\u00f3n Central\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"94\":{\"label\":\"Florida\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"95\":{\"label\":\"Freire\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"96\":{\"label\":\"Freirina\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"97\":{\"label\":\"Fresia\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"98\":{\"label\":\"Frutillar\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"99\":{\"label\":\"Futaleuf\\u00fa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"100\":{\"label\":\"Futrono\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"101\":{\"label\":\"Galvarino\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"102\":{\"label\":\"General Lagos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"103\":{\"label\":\"Gorbea\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"104\":{\"label\":\"Graneros\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"105\":{\"label\":\"Guaitecas\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"106\":{\"label\":\"Hijuelas\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"107\":{\"label\":\"Hualaihu\\u00e9\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"108\":{\"label\":\"Huala\\u00f1e\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"109\":{\"label\":\"Hualp\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"110\":{\"label\":\"Hualqui\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"111\":{\"label\":\"Huara\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"112\":{\"label\":\"Huasco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"113\":{\"label\":\"Huechuraba\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"114\":{\"label\":\"Illapel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"115\":{\"label\":\"Independencia\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"116\":{\"label\":\"Iquique\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"117\":{\"label\":\"Isla de Maipo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"118\":{\"label\":\"Isla de Pascua\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"119\":{\"label\":\"Juan Fern\\u00e1ndez\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"120\":{\"label\":\"La Calera\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"121\":{\"label\":\"La Cisterna\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"122\":{\"label\":\"La Cruz\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"123\":{\"label\":\"La Estrella\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"124\":{\"label\":\"La Florida\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"125\":{\"label\":\"La Granja\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"126\":{\"label\":\"La Higuera\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"127\":{\"label\":\"La Ligua\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"128\":{\"label\":\"La Pintana\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"129\":{\"label\":\"La Reina\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"130\":{\"label\":\"La Serena\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"131\":{\"label\":\"La Uni\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"132\":{\"label\":\"Lago Ranco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"133\":{\"label\":\"Lago Verde\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"134\":{\"label\":\"Laguna Blanca\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"135\":{\"label\":\"Laja\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"136\":{\"label\":\"Lampa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"137\":{\"label\":\"Lanco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"138\":{\"label\":\"Las Cabras\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"139\":{\"label\":\"Las Condes\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"140\":{\"label\":\"Lautaro\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"141\":{\"label\":\"Lebu\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"142\":{\"label\":\"Licant\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"143\":{\"label\":\"Limache\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"144\":{\"label\":\"Linares\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"145\":{\"label\":\"Litueche\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"146\":{\"label\":\"Llaillay\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"147\":{\"label\":\"Llanquihue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"148\":{\"label\":\"Lo Barnechea\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"149\":{\"label\":\"Lo Espejo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"150\":{\"label\":\"Lo Prado\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"151\":{\"label\":\"Lolol\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"152\":{\"label\":\"Loncoche\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"153\":{\"label\":\"Longav\\u00ed\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"154\":{\"label\":\"Lonquimay\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"155\":{\"label\":\"Los \\u00c1lamos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"156\":{\"label\":\"Los Andes\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"157\":{\"label\":\"Los \\u00c1ngeles\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"158\":{\"label\":\"Los Lagos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"159\":{\"label\":\"Los Muermos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"160\":{\"label\":\"Los Sauces\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"161\":{\"label\":\"Los Vilos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"162\":{\"label\":\"Lota\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"163\":{\"label\":\"Lumaco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"164\":{\"label\":\"Machal\\u00ed\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"165\":{\"label\":\"Macul\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"166\":{\"label\":\"M\\u00e1fil\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"167\":{\"label\":\"Maip\\u00fa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"168\":{\"label\":\"Malloa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"169\":{\"label\":\"Marchihue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"170\":{\"label\":\"Mar\\u00eda Elena\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"171\":{\"label\":\"Mar\\u00eda Pinto\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"172\":{\"label\":\"Mariquina\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"173\":{\"label\":\"Maule\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"174\":{\"label\":\"Maull\\u00edn\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"175\":{\"label\":\"Mejillones\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"176\":{\"label\":\"Melipeuco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"177\":{\"label\":\"Melipilla\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"178\":{\"label\":\"Molina\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"179\":{\"label\":\"Monte Patria\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"180\":{\"label\":\"Mostazal\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"181\":{\"label\":\"Mulch\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"182\":{\"label\":\"Nacimiento\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"183\":{\"label\":\"Nancagua\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"184\":{\"label\":\"Natales\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"185\":{\"label\":\"Navidad\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"186\":{\"label\":\"Negrete\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"187\":{\"label\":\"Ninhue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"188\":{\"label\":\"Nogales\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"189\":{\"label\":\"Nueva Imperial\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"190\":{\"label\":\"\\u00d1iqu\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"191\":{\"label\":\"\\u00d1u\\u00f1oa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"192\":{\"label\":\"O\'Higgins\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"193\":{\"label\":\"Olivar\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"194\":{\"label\":\"Ollag\\u00fce\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"195\":{\"label\":\"Olmu\\u00e9\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"196\":{\"label\":\"Osorno\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"197\":{\"label\":\"Ovalle\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"198\":{\"label\":\"Padre Hurtado\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"199\":{\"label\":\"Padre Las Casas\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"200\":{\"label\":\"Paihuano\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"201\":{\"label\":\"Paillaco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"202\":{\"label\":\"Paine\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"203\":{\"label\":\"Palena\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"204\":{\"label\":\"Palmilla\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"205\":{\"label\":\"Panguipulli\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"206\":{\"label\":\"Panquehue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"207\":{\"label\":\"Papudo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"208\":{\"label\":\"Paredones\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"209\":{\"label\":\"Parral\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"210\":{\"label\":\"Pedro Aguirre Cerda\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"211\":{\"label\":\"Pelarco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"212\":{\"label\":\"Pelluhue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"213\":{\"label\":\"Pemuco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"214\":{\"label\":\"Pencahue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"215\":{\"label\":\"Penco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"216\":{\"label\":\"Pe\\u00f1aflor\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"217\":{\"label\":\"Pe\\u00f1alol\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"218\":{\"label\":\"Peralillo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"219\":{\"label\":\"Perquenco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"220\":{\"label\":\"Petorca\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"221\":{\"label\":\"Peumo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"222\":{\"label\":\"Pica\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"223\":{\"label\":\"Pichidegua\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"224\":{\"label\":\"Pichilemu\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"225\":{\"label\":\"Pinto\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"226\":{\"label\":\"Pirque\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"227\":{\"label\":\"Pitrufqu\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"228\":{\"label\":\"Placilla\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"229\":{\"label\":\"Portezuelo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"230\":{\"label\":\"Porvenir\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"231\":{\"label\":\"Pozo Almonte\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"232\":{\"label\":\"Primavera\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"233\":{\"label\":\"Providencia\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"234\":{\"label\":\"Puchuncav\\u00ed\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"235\":{\"label\":\"Puc\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"236\":{\"label\":\"Pudahuel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"237\":{\"label\":\"Puente Alto\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"238\":{\"label\":\"Puerto Montt\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"239\":{\"label\":\"Puerto Octay\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"240\":{\"label\":\"Puerto Varas\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"241\":{\"label\":\"Pumanque\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"242\":{\"label\":\"Punitaqui\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"243\":{\"label\":\"Punta Arenas\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"244\":{\"label\":\"Puqueld\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"245\":{\"label\":\"Pur\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"246\":{\"label\":\"Purranque\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"247\":{\"label\":\"Putaendo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"248\":{\"label\":\"Putre\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"249\":{\"label\":\"Puyehue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"250\":{\"label\":\"Queil\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"251\":{\"label\":\"Quell\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"252\":{\"label\":\"Quemchi\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"253\":{\"label\":\"Quilaco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"254\":{\"label\":\"Quilicura\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"255\":{\"label\":\"Quilleco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"256\":{\"label\":\"Quill\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"257\":{\"label\":\"Quillota\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"258\":{\"label\":\"Quilpu\\u00e9\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"259\":{\"label\":\"Quinchao\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"260\":{\"label\":\"Quinta de Tilcoco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"261\":{\"label\":\"Quinta Normal\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"262\":{\"label\":\"Quintero\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"263\":{\"label\":\"Quirihue\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"264\":{\"label\":\"Rancagua\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"265\":{\"label\":\"R\\u00e1nquil\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"266\":{\"label\":\"Rauco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"267\":{\"label\":\"Recoleta\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"268\":{\"label\":\"Renaico\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"269\":{\"label\":\"Renca\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"270\":{\"label\":\"Rengo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"271\":{\"label\":\"Requinoa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"272\":{\"label\":\"Retiro\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"273\":{\"label\":\"Rinconada\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"274\":{\"label\":\"R\\u00edo Bueno\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"275\":{\"label\":\"R\\u00edo Claro\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"276\":{\"label\":\"R\\u00edo Hurtado\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"277\":{\"label\":\"R\\u00edo Ib\\u00e1\\u00f1ez\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"278\":{\"label\":\"R\\u00edo Negro\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"279\":{\"label\":\"R\\u00edo Verde\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"280\":{\"label\":\"Romeral\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"281\":{\"label\":\"Saavedra\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"282\":{\"label\":\"Sagrada Familia\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"283\":{\"label\":\"Salamanca\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"284\":{\"label\":\"San Antonio\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"285\":{\"label\":\"San Bernardo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"286\":{\"label\":\"San Carlos\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"287\":{\"label\":\"San Clemente\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"288\":{\"label\":\"San Esteban\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"289\":{\"label\":\"San Fabi\\u00e1n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"290\":{\"label\":\"San Felipe\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"291\":{\"label\":\"San Fernando\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"292\":{\"label\":\"San Gregorio\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"293\":{\"label\":\"San Ignacio\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"294\":{\"label\":\"San Javier\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"295\":{\"label\":\"San Joaqu\\u00edn\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"296\":{\"label\":\"San Jos\\u00e9 de Maipo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"297\":{\"label\":\"San Juan de la Costa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"298\":{\"label\":\"San Miguel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"299\":{\"label\":\"San Nicol\\u00e1s\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"300\":{\"label\":\"San Pablo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"301\":{\"label\":\"San Pedro\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"302\":{\"label\":\"San Pedro de Atacama\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"303\":{\"label\":\"San Pedro de la Paz\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"304\":{\"label\":\"San Rafael\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"305\":{\"label\":\"San Ram\\u00f3n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"306\":{\"label\":\"San Rosendo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"307\":{\"label\":\"San Vicente\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"308\":{\"label\":\"Santa B\\u00e1rbara\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"309\":{\"label\":\"Santa Cruz\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"310\":{\"label\":\"Santa Juana\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"311\":{\"label\":\"Santa Mar\\u00eda\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"312\":{\"label\":\"Santiago\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"313\":{\"label\":\"Santo Domingo\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"314\":{\"label\":\"Sierra Gorda\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"315\":{\"label\":\"Talagante\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"316\":{\"label\":\"Talca\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"317\":{\"label\":\"Talcahuano\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"318\":{\"label\":\"Taltal\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"319\":{\"label\":\"Temuco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"320\":{\"label\":\"Teno\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"321\":{\"label\":\"Teodoro Schmidt\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"322\":{\"label\":\"Tierra Amarilla\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"323\":{\"label\":\"Tiltil\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"324\":{\"label\":\"Timaukel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"325\":{\"label\":\"Tir\\u00faa\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"326\":{\"label\":\"Tocopilla\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"327\":{\"label\":\"Tolt\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"328\":{\"label\":\"Tom\\u00e9\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"329\":{\"label\":\"Torres del Paine\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"330\":{\"label\":\"Tortel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"331\":{\"label\":\"Traigu\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"332\":{\"label\":\"Treguaco\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"333\":{\"label\":\"Tucapel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"334\":{\"label\":\"Valdivia\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"335\":{\"label\":\"Vallenar\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"336\":{\"label\":\"Valpara\\u00edso\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"337\":{\"label\":\"Vichuqu\\u00e9n\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"338\":{\"label\":\"Victoria\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"339\":{\"label\":\"Vicu\\u00f1a\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"340\":{\"label\":\"Vilc\\u00fan\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"341\":{\"label\":\"Villa Alegre\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"342\":{\"label\":\"Villa Alemana\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"343\":{\"label\":\"Villarrica\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"344\":{\"label\":\"Vi\\u00f1a del Mar\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"345\":{\"label\":\"Vitacura\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"346\":{\"label\":\"Yerbas Buenas\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"347\":{\"label\":\"Yumbel\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"348\":{\"label\":\"Yungay\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"349\":{\"label\":\"Zapallar\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"}},\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"style\":\"classic\",\"size\":\"large\",\"placeholder\":\"Elige tu Comuna\",\"dynamic_choices\":\"\",\"css\":\"\"},\"7\":{\"id\":\"7\",\"type\":\"select\",\"label\":\"\\u00bfCu\\u00e1l es tu ingreso mensual l\\u00edquido?\",\"choices\":{\"1\":{\"label\":\"Menos de $500.000\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"2\":{\"label\":\"$500.000 a $800.000\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"3\":{\"label\":\"$800.000 a $1.100.000\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"4\":{\"label\":\"$1.100.000 a $1.300.000\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"9\":{\"label\":\"$1.300.000 a $1.600.000\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"8\":{\"label\":\"$1.600.000 o m\\u00e1s\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"}},\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"style\":\"classic\",\"size\":\"large\",\"placeholder\":\"\\u00bfC\\u00faal es tu ingreso mensual liquido?\",\"dynamic_choices\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\"},\"10\":{\"id\":\"10\",\"type\":\"radio\",\"label\":\"\\u00bfTienes codeudor?\",\"choices\":{\"1\":{\"label\":\"SI\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"2\":{\"label\":\"NO\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"}},\"choices_images_style\":\"modern\",\"choices_icons_color\":\"#0399ed\",\"choices_icons_size\":\"large\",\"choices_icons_style\":\"default\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"input_columns\":\"2\",\"dynamic_choices\":\"\",\"css\":\"\"},\"9\":{\"id\":\"9\",\"type\":\"select\",\"label\":\"\\u00bfTienes Registro Social de Hogares?\",\"choices\":{\"1\":{\"label\":\"SI\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"},\"2\":{\"label\":\"NO\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"}},\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"style\":\"classic\",\"size\":\"large\",\"placeholder\":\"\\u00bfTienes Registro Social de Hogares?\",\"dynamic_choices\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\"},\"4\":{\"id\":\"4\",\"type\":\"textarea\",\"label\":\"\\u00bfC\\u00f3mo podemos ayudarte?\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"size\":\"small\",\"placeholder\":\"\\u00bfC\\u00f3mo podemos ayudarte?\",\"limit_count\":\"1\",\"limit_mode\":\"characters\",\"default_value\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\"},\"15\":{\"id\":\"15\",\"type\":\"checkbox\",\"label\":\"Checkboxes\",\"choices\":{\"1\":{\"label\":\"Acepto los T\\u00e9rminos de <a href=\\\"https:\\/\\/sanalbertodelaforesta.cl\\/politicas-de-privacidad\\/\\\" target=\\\"_blank\\\">Pol\\u00edticas de Privacidad<\\/a>\",\"value\":\"\",\"image\":\"\",\"icon\":\"face-smile\",\"icon_style\":\"regular\"}},\"choices_images_style\":\"modern\",\"choices_icons_color\":\"#0399ed\",\"choices_icons_size\":\"large\",\"choices_icons_style\":\"default\",\"description\":\"\",\"required\":\"1\",\"input_columns\":\"\",\"choice_limit\":\"\",\"dynamic_choices\":\"\",\"css\":\"\",\"label_hide\":\"1\"}},\"id\":\"4388\",\"field_id\":17,\"settings\":{\"form_title\":\"Contacto SALF 3\",\"form_desc\":\"\",\"submit_text\":\"Enviar Mensaje\",\"submit_text_processing\":\"Enviando...\",\"form_class\":\"\",\"submit_class\":\"\",\"ajax_submit\":\"1\",\"notification_enable\":\"1\",\"notifications\":{\"3\":{\"notification_name\":\"Cliente &lt;500.000\",\"email\":\"{field_id=\\\"1\\\"}\",\"subject\":\"Informacion Solicitud de Cotizaci\\u00f3n: San Alberto de la Foresta III\",\"sender_name\":\"San Alberto de la Foresta\",\"sender_address\":\"contactos@mdai.cl\",\"replyto\":\"\",\"message\":\"\\t<center><img src=\\\"https:\\/\\/sanalbertodelaforesta.cl\\/wp-content\\/uploads\\/2023\\/06\\/encabezado.jpg\\\"\\/><\\/center>\\r\\n\\t<center>\\r\\n\\t\\t<h2>Estimado(a) {field_id=\\\"0\\\"}<\\/h2>\\r\\n<p style=\\\"color:#4D4D4D;\\\">Nuestro proyecto requiere de una renta m\\u00ednima individual o conjunta de $1.500.000 aproximadamente para postular a \\u00e9l.<\\/p>\\r\\n\\r\\n<h2>\\u00bfQu\\u00e9 significa renta m\\u00ednima conjunta?<\\/h2>\\r\\n\\r\\n<p style=\\\"color:#4D4D4D;\\\">Cuando se solicita un cr\\u00e9dito hipotecario para la compra de una vivienda, el solicitante debe considerar tener una renta m\\u00ednima que sea compatible con el pr\\u00e9stamo que va a pagar. Con ello, es que existe un monto m\\u00ednimo que debe percibirse como ingreso para poder cotizar un cr\\u00e9dito hipotecario, seg\\u00fan las pol\\u00edticas de riesgo de cada instituci\\u00f3n. Si este monto m\\u00ednimo no alcanza individualmente, se puede complementar con c\\u00f3nyuge, parejas con hijos en com\\u00fan, familiar directo por consanguinidad (padre, madre, hermano o hijo) o un tercero calificado, quienes se constituyen como codeudor solidario.<\\/p>\\r\\n\\r\\n<p style=\\\"color:#4D4D4D;\\\">En el caso de que no cuentes con un codeudor para complementar esa renta, te sugerimos acercarte a alguna Entidad Financiera, Mutuaria o Cooperativa, para cubrir el monto requerido.<\\/p>\\r\\n\\r\\n<p style=\\\"color:#4D4D4D;\\\">Si tienes dudas al respecto puedes escribirnos al mail <strong>sanalbertodelaforesta@mdai.cl.<\\/strong><\\/p>\\r\\n\\r\\n<h3>\\u00a1Muchas gracias por tu contacto!<\\/h3>\\r\\n\\t<\\/center>\",\"conditional_logic\":\"1\",\"conditional_type\":\"stop\",\"conditionals\":[[{\"field\":\"7\",\"operator\":\"==\",\"value\":\"9\"}],[{\"field\":\"7\",\"operator\":\"==\",\"value\":\"8\"}]],\"file_upload_attachment_fields\":[],\"entry_csv_attachment_entry_information\":[],\"entry_csv_attachment_file_name\":\"entry-details\"},\"1\":{\"notification_name\":\"Default Notification\",\"email\":\"{admin_email}\",\"subject\":\"Nuevo Contacto: San Alberto de la Foresta III\",\"sender_name\":\"San Alberto de la Foresta III\",\"sender_address\":\"{admin_email}\",\"replyto\":\"{field_id=\\\"1\\\"}\",\"message\":\"{all_fields}\",\"file_upload_attachment_fields\":[],\"entry_csv_attachment_entry_information\":[],\"entry_csv_attachment_file_name\":\"entry-details\"}},\"confirmations\":{\"1\":{\"name\":\"Default Confirmation\",\"type\":\"redirect\",\"message\":\"<p>Tu Solicitud se ha enviado correctamente, Un ejecutivo te contactara para darte a conocer tus beneficios.<\\/p>\",\"message_scroll\":\"1\",\"page\":\"17\",\"redirect\":\"https:\\/\\/sanalbertodelaforesta.cl\\/agradecimiento\",\"message_entry_preview_style\":\"basic\"}},\"antispam\":\"1\",\"recaptcha\":\"1\",\"anti_spam\":{\"country_filter\":{\"action\":\"allow\",\"country_codes\":[],\"message\":\"Sorry, this form does not accept submissions from your country.\"},\"keyword_filter\":{\"message\":\"Sorry, your message can\'t be submitted because it contains prohibited words.\"}},\"form_tags\":[]},\"meta\":{\"template\":\"contact\",\"entry_columns\":[0,5,1,3]}}','Contacto SALF 3','','inherit','closed','closed','','4388-revision-v1','','','2023-06-28 11:53:00','2023-06-28 14:53:00','',4388,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6370',0,'revision','',0),(6371,1,'2023-06-28 16:26:02','2023-06-28 19:26:02','','Cocina','','inherit','closed','closed','','img1-9','','','2023-06-28 16:26:35','2023-06-28 19:26:35','',1124,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6372,1,'2023-06-28 16:26:40','2023-06-28 19:26:40','<h2>Equipamiento</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/accesos-salf3-pb34ry0snuua1q260zukmt2eiozjzzw7f5zq0nwj5s.jpg\" title=\"accesos-salf3\" alt=\"accesos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ACCESOS</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/area-juegos-salf3-pb34tgjfo8wwr3uz6nexnfb4z1iuefwmyntvupnp4w.jpg\" title=\"area-juegos-salf3\" alt=\"area-juegos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ÁREA DE JUEGOS</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/areas-verdes-salf3.jpg\" title=\"areas-verdes-salf3\" alt=\"areas-verdes-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ÁREAS VERDES</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bicicleteros-salf3-pb34upnosamo8e1fv6x0z3x9hjcgnwvr4v56vzssu8.jpg\" title=\"bicicleteros-salf3\" alt=\"bicicleteros-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>BICICLETERO</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/equipamiento-salf3.jpg\" title=\"equipamiento-salf3\" alt=\"equipamiento-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>PLAZA ACTIVA</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/local-comercial-salf3-pb34vs72ki3fgehgm5kqbc75uc2ifi4qy5w3kc7nr4.jpg\" title=\"local-comercial-salf3\" alt=\"local-comercial-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>LOCAL COMERCIAL</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/juegos-inclusivos-salf3-pb34wvoajjlh00w47mn2828isinxeshh3lahpyl4hs.jpg\" title=\"juegos-inclusivos-salf3\" alt=\"juegos-inclusivos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>JUEGOS INCLUSIVOS</h2>\n<img width=\"2000\" height=\"1636\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg 2000w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-300x245.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1024x838.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-768x628.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1536x1256.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\">\n<h2>UBICACIÓN: Calle Haydn N°1690 - Villa Alemana, Valparaiso</h2>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMi5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-4\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tNC5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMy5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-b\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tYi5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-d1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tZDEuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"living-comedor-2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4OCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2xpdmluZy1jb21lZG9yLTIuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"living-comedor-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4OSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2xpdmluZy1jb21lZG9yLTMuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"bano\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Jhbm8uanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>','Equipamiento','','inherit','closed','closed','','1124-revision-v1','','','2023-06-28 16:26:40','2023-06-28 19:26:40','',1124,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6372',0,'revision','',0),(6373,1,'2023-06-28 16:26:41','2023-06-28 19:26:41','<h2>Equipamiento</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/accesos-salf3-pb34ry0snuua1q260zukmt2eiozjzzw7f5zq0nwj5s.jpg\" title=\"accesos-salf3\" alt=\"accesos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ACCESOS</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/area-juegos-salf3-pb34tgjfo8wwr3uz6nexnfb4z1iuefwmyntvupnp4w.jpg\" title=\"area-juegos-salf3\" alt=\"area-juegos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ÁREA DE JUEGOS</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/areas-verdes-salf3.jpg\" title=\"areas-verdes-salf3\" alt=\"areas-verdes-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ÁREAS VERDES</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bicicleteros-salf3-pb34upnosamo8e1fv6x0z3x9hjcgnwvr4v56vzssu8.jpg\" title=\"bicicleteros-salf3\" alt=\"bicicleteros-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>BICICLETERO</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/equipamiento-salf3.jpg\" title=\"equipamiento-salf3\" alt=\"equipamiento-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>PLAZA ACTIVA</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/local-comercial-salf3-pb34vs72ki3fgehgm5kqbc75uc2ifi4qy5w3kc7nr4.jpg\" title=\"local-comercial-salf3\" alt=\"local-comercial-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>LOCAL COMERCIAL</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/juegos-inclusivos-salf3-pb34wvoajjlh00w47mn2828isinxeshh3lahpyl4hs.jpg\" title=\"juegos-inclusivos-salf3\" alt=\"juegos-inclusivos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>JUEGOS INCLUSIVOS</h2>\n<img width=\"2000\" height=\"1636\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg 2000w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-300x245.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1024x838.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-768x628.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1536x1256.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\">\n<h2>UBICACIÓN: Calle Haydn N°1690 - Villa Alemana, Valparaiso</h2>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMi5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-4\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tNC5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMy5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-b\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tYi5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-d1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tZDEuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"living-comedor-2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4OCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2xpdmluZy1jb21lZG9yLTIuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-2-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"living-comedor-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4OSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2xpdmluZy1jb21lZG9yLTMuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"bano\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Jhbm8uanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>','Equipamiento','','inherit','closed','closed','','1124-revision-v1','','','2023-06-28 16:26:41','2023-06-28 19:26:41','',1124,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6373',0,'revision','',0),(6374,1,'2023-06-28 16:26:41','2023-06-28 19:26:41','<h2>Equipamiento</h2>		\n															<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/accesos-salf3-pb34ry0snuua1q260zukmt2eiozjzzw7f5zq0nwj5s.jpg\" title=\"accesos-salf3\" alt=\"accesos-salf3\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2>ACCESOS</h2>		\n															<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/area-juegos-salf3-pb34tgjfo8wwr3uz6nexnfb4z1iuefwmyntvupnp4w.jpg\" title=\"area-juegos-salf3\" alt=\"area-juegos-salf3\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2>ÁREA DE JUEGOS</h2>		\n															<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/areas-verdes-salf3.jpg\" title=\"areas-verdes-salf3\" alt=\"areas-verdes-salf3\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2>ÁREAS VERDES</h2>		\n															<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bicicleteros-salf3-pb34upnosamo8e1fv6x0z3x9hjcgnwvr4v56vzssu8.jpg\" title=\"bicicleteros-salf3\" alt=\"bicicleteros-salf3\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2>BICICLETERO</h2>		\n															<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/equipamiento-salf3.jpg\" title=\"equipamiento-salf3\" alt=\"equipamiento-salf3\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2>PLAZA ACTIVA</h2>		\n															<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/local-comercial-salf3-pb34vs72ki3fgehgm5kqbc75uc2ifi4qy5w3kc7nr4.jpg\" title=\"local-comercial-salf3\" alt=\"local-comercial-salf3\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2>LOCAL COMERCIAL</h2>		\n															<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/juegos-inclusivos-salf3-pb34wvoajjlh00w47mn2828isinxeshh3lahpyl4hs.jpg\" title=\"juegos-inclusivos-salf3\" alt=\"juegos-inclusivos-salf3\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2>JUEGOS INCLUSIVOS</h2>		\n															<img width=\"2000\" height=\"1636\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg 2000w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-300x245.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1024x838.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-768x628.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1536x1256.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" />															\n			<h2>UBICACIÓN: Calle Haydn N°1690 - Villa Alemana, Valparaiso</h2>		\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMi5qcGcifQ%3D%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-4\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tNC5qcGcifQ%3D%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMy5qcGcifQ%3D%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-b\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tYi5qcGcifQ%3D%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-d1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tZDEuanBnIn0%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"Cocina\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjM3MSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDZcL2ltZzEuanBnIn0%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"living-comedor-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4OSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2xpdmluZy1jb21lZG9yLTMuanBnIn0%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"bano\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Jhbm8uanBnIn0%3D\">\n							<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" />								</a>','Equipamiento','','inherit','closed','closed','','1124-revision-v1','','','2023-06-28 16:26:41','2023-06-28 19:26:41','',1124,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6374',0,'revision','',0),(6375,1,'2023-06-28 16:26:54','2023-06-28 19:26:54','<h2>Equipamiento</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/accesos-salf3-pb34ry0snuua1q260zukmt2eiozjzzw7f5zq0nwj5s.jpg\" title=\"accesos-salf3\" alt=\"accesos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ACCESOS</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/area-juegos-salf3-pb34tgjfo8wwr3uz6nexnfb4z1iuefwmyntvupnp4w.jpg\" title=\"area-juegos-salf3\" alt=\"area-juegos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ÁREA DE JUEGOS</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/areas-verdes-salf3.jpg\" title=\"areas-verdes-salf3\" alt=\"areas-verdes-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>ÁREAS VERDES</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bicicleteros-salf3-pb34upnosamo8e1fv6x0z3x9hjcgnwvr4v56vzssu8.jpg\" title=\"bicicleteros-salf3\" alt=\"bicicleteros-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>BICICLETERO</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/equipamiento-salf3.jpg\" title=\"equipamiento-salf3\" alt=\"equipamiento-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>PLAZA ACTIVA</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/local-comercial-salf3-pb34vs72ki3fgehgm5kqbc75uc2ifi4qy5w3kc7nr4.jpg\" title=\"local-comercial-salf3\" alt=\"local-comercial-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>LOCAL COMERCIAL</h2>\n<img src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/juegos-inclusivos-salf3-pb34wvoajjlh00w47mn2828isinxeshh3lahpyl4hs.jpg\" title=\"juegos-inclusivos-salf3\" alt=\"juegos-inclusivos-salf3\" loading=\"lazy\">\n<h2>JUEGOS INCLUSIVOS</h2>\n<img width=\"2000\" height=\"1636\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022.jpg 2000w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-300x245.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1024x838.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-768x628.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/masterplan-28112022-1536x1256.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\">\n<h2>UBICACIÓN: Calle Haydn N°1690 - Villa Alemana, Valparaiso</h2>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMi5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-2-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-4\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tNC5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-4-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tMy5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-b\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tYi5qcGcifQ%3D%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-b-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"dormitorio-d1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Rvcm1pdG9yaW8tZDEuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/dormitorio-d1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"Cocina\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjM3MSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDZcL2ltZzEuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/img1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"living-comedor-3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4OSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2xpdmluZy1jb21lZG9yLTMuanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/living-comedor-3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"bano\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4MiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDRcL2Jhbm8uanBnIn0%3D\">\n<img width=\"800\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano.jpg 800w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/bano-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\">								</a>','Equipamiento','','inherit','closed','closed','','1124-revision-v1','','','2023-06-28 16:26:54','2023-06-28 19:26:54','',1124,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6375',0,'revision','',0),(6376,1,'2023-06-30 11:57:13','2023-06-30 14:57:13','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 65666877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\n										iormazabal@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56973314356\" id=tel-isabel-ormazabal>\n					+569 73314356				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-isabel-ormazabal>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARCELA BARRERA</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbarrera@mdai.cl\">\n										mbarrera@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991753801\" id=tel-marcela-barrera>\n					+569 91753801				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991753801&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marcela-barrera>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.000 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-06-30 11:57:13','2023-06-30 14:57:13','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6376',0,'revision','',0),(6377,1,'2023-06-30 11:57:16','2023-06-30 14:57:16','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 65666877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\n										iormazabal@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56973314356\" id=tel-isabel-ormazabal>\n					+569 73314356				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-isabel-ormazabal>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARCELA BARRERA</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbarrera@mdai.cl\">\n										mbarrera@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991753801\" id=tel-marcela-barrera>\n					+569 91753801				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991753801&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marcela-barrera>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.000 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-06-30 11:57:16','2023-06-30 14:57:16','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6377',0,'revision','',0),(6378,1,'2023-06-30 11:57:17','2023-06-30 14:57:17','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 65666877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\n										iormazabal@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56973314356\" id=tel-isabel-ormazabal>\n					+569 73314356				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-isabel-ormazabal>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.000 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-06-30 11:57:17','2023-06-30 14:57:17','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6378',0,'revision','',0),(6379,1,'2023-06-30 11:58:09','2023-06-30 14:58:09','<h2>¿Sabes cómo postular?</h2>		\n			<h2>¿Cumples con todos los requisitos?</h2>		\n			<h2>¿Tienes tu cuenta de ahorro para la vivienda?</h2>		\n			<h2>¿Sabes qué es el subsidio DS-19?</h2>		\n			<h2>¡Aclara todas tus dudas con nosotros!</h2>		\n		Tenemos a tu disposición el mejor equipo de profesionales siempre dispuestos a ayudarte a llevar con éxito tu proceso de postulación a subsidio <strong>DS-19</strong>. 		\n			<h2>Ejecutivas del Proyecto</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 65666877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\n										iormazabal@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56973314356\" id=tel-isabel-ormazabal>\n					+569 73314356				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-isabel-ormazabal>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>OFICINA CENTRAL</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"tel:+56227919700\">\n										 +56 2 27919700\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:sanalbertodelaforesta@mdai.cl\">\n										sanalbertodelaforesta@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n										Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 Hrs. </br> Viernes de 09:00 a 14:00 Hrs.\n									</li>\n						</ul>\n			<h2>NOSOTROS</h2>		\n															<img width=\"246\" height=\"60\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/06/dlp_mda.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2><a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/bases-legales/\">BASES LEGALES</a></h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/aviso-legal/\">\n										AVISO LEGAL\n											</a>\n									</li>\n						</ul>','footer salf 3','','inherit','closed','closed','','190-revision-v1','','','2023-06-30 11:58:09','2023-06-30 14:58:09','',190,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6379',0,'revision','',0),(6380,1,'2023-07-03 15:41:02','2023-07-03 18:41:02','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 65666877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\n										iormazabal@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56973314356\" id=tel-isabel-ormazabal>\n					+569 73314356				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-isabel-ormazabal>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.000 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-03 15:41:02','2023-07-03 18:41:02','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6380',0,'revision','',0),(6381,1,'2023-07-03 15:41:04','2023-07-03 18:41:04','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 65666877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\n										iormazabal@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56973314356\" id=tel-isabel-ormazabal>\n					+569 73314356				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-isabel-ormazabal>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.000 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-03 15:41:04','2023-07-03 18:41:04','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6381',0,'revision','',0),(6382,1,'2023-07-03 15:41:06','2023-07-03 18:41:06','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 65666877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\n										iormazabal@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56973314356\" id=tel-isabel-ormazabal>\n					+569 73314356				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-isabel-ormazabal>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-03 15:41:06','2023-07-03 18:41:06','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6382',0,'revision','',0),(6383,1,'2023-07-03 15:41:25','2023-07-03 18:41:25','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\nmbrito@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56965666877\" id=\"tel-marycarmen\">\n+569 65666877				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marycarmen\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\niormazabal@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56973314356\" id=\"tel-isabel-ormazabal\">\n+569 73314356				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-isabel-ormazabal\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-03 15:41:25','2023-07-03 18:41:25','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6383',0,'revision','',0),(6386,1,'2023-07-07 12:12:13','2023-07-07 15:12:13','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\nmbrito@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56965666877\" id=\"tel-marycarmen\">\n+569 65666877				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marycarmen\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\niormazabal@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56973314356\" id=\"tel-isabel-ormazabal\">\n+569 73314356				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-isabel-ormazabal\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-07 12:12:13','2023-07-07 15:12:13','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6386',0,'revision','',0),(6387,1,'2023-07-07 12:12:15','2023-07-07 15:12:15','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\nmbrito@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56965666877\" id=\"tel-marycarmen\">\n+569 65666877				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marycarmen\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>ISABEL ORMAZÁBAL</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:iormazabal@mdai.cl\">\niormazabal@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56973314356\" id=\"tel-isabel-ormazabal\">\n+569 73314356				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56973314356&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-isabel-ormazabal\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-07 12:12:15','2023-07-07 15:12:15','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6387',0,'revision','',0),(6388,1,'2023-07-07 12:12:16','2023-07-07 15:12:16','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARCELA BARRERA</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbarrera@mdai.cl\">\n										mbarrera@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991753801\" id=tel-marcela-barrera>\n					+569 91753801				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991753801&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marcela-barrera>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-07 12:12:16','2023-07-07 15:12:16','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6388',0,'revision','',0),(6389,1,'2023-07-07 12:16:07','2023-07-07 15:16:07','<h2>¿Sabes cómo postular?</h2>		\n			<h2>¿Cumples con todos los requisitos?</h2>		\n			<h2>¿Tienes tu cuenta de ahorro para la vivienda?</h2>		\n			<h2>¿Sabes qué es el subsidio DS-19?</h2>		\n			<h2>¡Aclara todas tus dudas con nosotros!</h2>		\n		Tenemos a tu disposición el mejor equipo de profesionales siempre dispuestos a ayudarte a llevar con éxito tu proceso de postulación a subsidio <strong>DS-19</strong>. 		\n			<h2>Ejecutivas del Proyecto</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARCELA BARRERA</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbarrera@mdai.cl\">\n										mbarrera@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991753801\" id=tel-marcela-barrera>\n					+569 91753801				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991753801&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marcela-barrera>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>OFICINA CENTRAL</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"tel:+56227919700\">\n										 +56 2 27919700\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:sanalbertodelaforesta@mdai.cl\">\n										sanalbertodelaforesta@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n										Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 Hrs. </br> Viernes de 09:00 a 14:00 Hrs.\n									</li>\n						</ul>\n			<h2>NOSOTROS</h2>		\n															<img width=\"246\" height=\"60\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/06/dlp_mda.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2><a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/bases-legales/\">BASES LEGALES</a></h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/aviso-legal/\">\n										AVISO LEGAL\n											</a>\n									</li>\n						</ul>','footer salf 3','','inherit','closed','closed','','190-revision-v1','','','2023-07-07 12:16:07','2023-07-07 15:16:07','',190,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6389',0,'revision','',0),(6390,1,'2023-07-07 12:17:20','2023-07-07 15:17:20','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARCELA BARRERA</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mbarrera@mdai.cl\">\nmbarrera@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991753801\" id=\"tel-marcela-barrera\">\n+569 91753801				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991753801&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marcela-barrera\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-07 12:17:20','2023-07-07 15:17:20','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6390',0,'revision','',0),(6391,1,'2023-07-12 11:19:07','2023-07-12 14:19:07','','sello-ds19','','inherit','','closed','','sello-ds19-2','','','2023-07-12 11:19:07','2023-07-12 14:19:07','',0,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/sello-ds19.png',0,'attachment','image/png',0),(6392,1,'2023-07-12 11:19:35','2023-07-12 14:19:35','','sello','','inherit','','closed','','sello','','','2023-07-12 11:19:35','2023-07-12 14:19:35','',0,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/sello.png',0,'attachment','image/png',0),(6394,1,'2023-07-21 13:09:55','2023-07-21 16:09:55','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>JUNIO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>&nbsp;Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>&nbsp;Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes junio','','publish','closed','closed','','avances-de-obra-mes-junio','','','2023-07-21 13:22:00','2023-07-21 16:22:00','',0,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6394',0,'post','',0),(6395,1,'2023-07-21 13:10:13','2023-07-21 16:10:13','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>MAYO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 20%</li>\n 	<li>Puertas 50%</li>\n 	<li>Ventanas 60%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 10%</li>\n 	<li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 55%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 65%</li>\n 	<li>Puertas 90%</li>\n 	<li>Ventanas 80%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 60%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 92%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\nInstalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:10:13','2023-07-21 16:10:13','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6395',0,'revision','',0),(6396,1,'2023-07-21 13:16:10','2023-07-21 16:16:10','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>MAYO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 20%</li>\n 	<li>Puertas 50%</li>\n 	<li>Ventanas 60%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 10%</li>\n 	<li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 55%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 65%</li>\n 	<li>Puertas 90%</li>\n 	<li>Ventanas 80%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 60%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 92%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\nInstalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:16:10','2023-07-21 16:16:10','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6396',0,'revision','',0),(6397,1,'2023-07-21 13:16:11','2023-07-21 16:16:11','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>MAYO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 20%</li>\n 	<li>Puertas 50%</li>\n 	<li>Ventanas 60%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 10%</li>\n 	<li>Cubierta 50%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 90%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 55%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 65%</li>\n 	<li>Puertas 90%</li>\n 	<li>Ventanas 80%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 60%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 95%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 80%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 90%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 80%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 90%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 97%</li>\n 	<li>Ventanas 92%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 97%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 97%</li>\n 	<li>Volcapol 97%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel mural 90%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 95%</li>\n 	<li>Cornisas 95%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 95%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 92%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 90%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\nInstalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:16:11','2023-07-21 16:16:11','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6397',0,'revision','',0),(6398,1,'2023-07-21 13:16:11','2023-07-21 16:16:11','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:16:11','2023-07-21 16:16:11','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6398',0,'revision','',0),(6400,1,'2023-07-21 13:20:35','2023-07-21 16:20:35','','img1-avance-salf3','','inherit','','closed','','img1-avance-salf3','','','2023-07-21 13:20:35','2023-07-21 16:20:35','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6401,1,'2023-07-21 13:20:54','2023-07-21 16:20:54','','img2-avance-salf3','','inherit','','closed','','img2-avance-salf3','','','2023-07-21 13:20:54','2023-07-21 16:20:54','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6402,1,'2023-07-21 13:21:05','2023-07-21 16:21:05','','img3-avance-salf3','','inherit','','closed','','img3-avance-salf3','','','2023-07-21 13:21:05','2023-07-21 16:21:05','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6403,1,'2023-07-21 13:21:17','2023-07-21 16:21:17','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:21:17','2023-07-21 16:21:17','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6403',0,'revision','',0),(6404,1,'2023-07-21 13:21:17','2023-07-21 16:21:17','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>Instalación sanitaria 91,05%, eléctrica 92,00%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.\nEn cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/2-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:21:17','2023-07-21 16:21:17','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6404',0,'revision','',0),(6405,1,'2023-07-21 13:21:17','2023-07-21 16:21:17','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:21:17','2023-07-21 16:21:17','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6405',0,'revision','',0),(6406,1,'2023-07-21 13:21:35','2023-07-21 16:21:35','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:21:35','2023-07-21 16:21:35','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6406',0,'revision','',0),(6407,1,'2023-07-21 13:21:35','2023-07-21 16:21:35','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:21:35','2023-07-21 16:21:35','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6407',0,'revision','',0),(6408,1,'2023-07-21 13:21:35','2023-07-21 16:21:35','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:21:35','2023-07-21 16:21:35','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6408',0,'revision','',0),(6409,1,'2023-07-21 13:21:58','2023-07-21 16:21:58','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>JUNIO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>&nbsp;Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>&nbsp;Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes junio','','inherit','closed','closed','','6394-revision-v1','','','2023-07-21 13:21:58','2023-07-21 16:21:58','',6394,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6409',0,'revision','',0),(6410,1,'2023-07-21 13:26:43','2023-07-21 16:26:43','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%.\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes diciembre</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de Diciembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 60%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-diciembre/\">\nVer más\n</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-07-21 13:26:43','2023-07-21 16:26:43','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6410',0,'revision','',0),(6411,1,'2023-07-21 13:26:44','2023-07-21 16:26:44','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%.\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/01/portada-1-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes diciembre</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de Diciembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 60%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-diciembre/\">\nVer más\n</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-07-21 13:26:44','2023-07-21 16:26:44','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6411',0,'revision','',0),(6412,1,'2023-07-21 13:26:45','2023-07-21 16:26:45','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes junio</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. </p><p> </p><p> </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-junio/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>		\n		Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. 		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>		\n		<p>Según lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.</p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-07-21 13:26:45','2023-07-21 16:26:45','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6412',0,'revision','',0),(6413,1,'2023-07-21 13:27:09','2023-07-21 16:27:09','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes junio</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. </p><p> </p><p> </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-junio/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>		\n		Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. 		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>		\n		<p>Según lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.</p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-07-21 13:27:09','2023-07-21 16:27:09','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6413',0,'revision','',0),(6414,1,'2023-07-21 13:27:10','2023-07-21 16:27:10','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes junio</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. </p><p> </p><p> </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-junio/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>		\n		Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. 		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>		\n		<p>Según lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.</p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-07-21 13:27:10','2023-07-21 16:27:10','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6414',0,'revision','',0),(6415,1,'2023-07-21 13:27:10','2023-07-21 16:27:10','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes junio</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%.</p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-junio/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>		\n		Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%. 		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>		\n		<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%. </p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>\n															<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n			<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>		\n		<p>Según lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.</p>		\n		<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\n					Ver más				\n								</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-07-21 13:27:10','2023-07-21 16:27:10','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6415',0,'revision','',0),(6416,1,'2023-07-21 13:27:38','2023-07-21 16:27:38','<h1>AVANCES DE OBRA</h1>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes junio</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-junio/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes mayo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 88,1% y programado de un 86%.\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-mayo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes abril</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-abril-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/img4-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<h2>Avance de obra  - mes marzo</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-marzo-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes febrero</h2>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%.&nbsp;\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-febrero-2/\">\nVer más\n</a>\n<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h2>Avance de obra  - mes enero</h2>\nSegún lo informado, al término del mes de enero del 2023, se registra un porcentaje de avance aproximado del 64%.\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/avances-de-obra-mes-enero-2/\">\nVer más\n</a>','Avances de obra','','inherit','closed','closed','','2256-revision-v1','','','2023-07-21 13:27:38','2023-07-21 16:27:38','',2256,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6416',0,'revision','',0),(6417,1,'2023-07-27 18:15:00','2023-07-27 21:15:00','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARCELA BARRERA</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mbarrera@mdai.cl\">\nmbarrera@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991753801\" id=\"tel-marcela-barrera\">\n+569 91753801				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991753801&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marcela-barrera\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-27 18:15:00','2023-07-27 21:15:00','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6417',0,'revision','',0),(6418,1,'2023-07-27 18:15:04','2023-07-27 21:15:04','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARCELA BARRERA</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mbarrera@mdai.cl\">\nmbarrera@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991753801\" id=\"tel-marcela-barrera\">\n+569 91753801				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991753801&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marcela-barrera\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-27 18:15:04','2023-07-27 21:15:04','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6418',0,'revision','',0),(6419,1,'2023-07-27 18:15:05','2023-07-27 21:15:05','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-27 18:15:05','2023-07-27 21:15:05','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6419',0,'revision','',0),(6420,1,'2023-07-27 18:15:31','2023-07-27 21:15:31','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-07-27 18:15:31','2023-07-27 21:15:31','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6420',0,'revision','',0),(6421,1,'2023-07-27 18:17:02','2023-07-27 21:17:02','<h2>¿Sabes cómo postular?</h2>		\n			<h2>¿Cumples con todos los requisitos?</h2>		\n			<h2>¿Tienes tu cuenta de ahorro para la vivienda?</h2>		\n			<h2>¿Sabes qué es el subsidio DS-19?</h2>		\n			<h2>¡Aclara todas tus dudas con nosotros!</h2>		\n		Tenemos a tu disposición el mejor equipo de profesionales siempre dispuestos a ayudarte a llevar con éxito tu proceso de postulación a subsidio <strong>DS-19</strong>. 		\n			<h2>Ejecutiva del Proyecto</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56991758117\" id=tel-marisol-schuman>\n					+569 91758117				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marisol-schuman>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>OFICINA CENTRAL</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"tel:+56227919700\">\n										 +56 2 27919700\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:sanalbertodelaforesta@mdai.cl\">\n										sanalbertodelaforesta@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n										Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 Hrs. </br> Viernes de 09:00 a 14:00 Hrs.\n									</li>\n						</ul>\n			<h2>NOSOTROS</h2>		\n															<img width=\"246\" height=\"60\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/06/dlp_mda.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2><a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/bases-legales/\">BASES LEGALES</a></h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/aviso-legal/\">\n										AVISO LEGAL\n											</a>\n									</li>\n						</ul>','footer salf 3','','inherit','closed','closed','','190-revision-v1','','','2023-07-27 18:17:02','2023-07-27 21:17:02','',190,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6421',0,'revision','',0),(6424,1,'2023-08-03 17:44:29','2023-08-03 20:44:29','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-03 17:44:29','2023-08-03 20:44:29','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6424',0,'revision','',0),(6425,1,'2023-08-03 17:44:31','2023-08-03 20:44:31','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARISOL SCHUMAN</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\nmschuman@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56991758117\" id=\"tel-marisol-schuman\">\n+569 91758117				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56991758117&amp;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=\"chat-marisol-schuman\">\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\">\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&amp;ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-03 17:44:31','2023-08-03 20:44:31','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6425',0,'revision','',0),(6426,1,'2023-08-03 17:44:32','2023-08-03 20:44:32','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-03 17:44:32','2023-08-03 20:44:32','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6426',0,'revision','',0),(6427,1,'2023-08-03 17:45:04','2023-08-03 20:45:04','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-03 17:45:04','2023-08-03 20:45:04','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6427',0,'revision','',0),(6428,1,'2023-08-03 17:45:05','2023-08-03 20:45:05','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mschuman@mdai.cl\">\n										mschuman@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-03 17:45:05','2023-08-03 20:45:05','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6428',0,'revision','',0),(6429,1,'2023-08-03 17:45:06','2023-08-03 20:45:06','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-03 17:45:06','2023-08-03 20:45:06','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6429',0,'revision','',0),(6430,1,'2023-08-03 17:48:13','2023-08-03 20:48:13','<h2>¿Sabes cómo postular?</h2>		\n			<h2>¿Cumples con todos los requisitos?</h2>		\n			<h2>¿Tienes tu cuenta de ahorro para la vivienda?</h2>		\n			<h2>¿Sabes qué es el subsidio DS-19?</h2>		\n			<h2>¡Aclara todas tus dudas con nosotros!</h2>		\n		Tenemos a tu disposición el mejor equipo de profesionales siempre dispuestos a ayudarte a llevar con éxito tu proceso de postulación a subsidio <strong>DS-19</strong>. 		\n			<h2>Ejecutiva del Proyecto</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>OFICINA CENTRAL</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"tel:+56227919700\">\n										 +56 2 27919700\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:sanalbertodelaforesta@mdai.cl\">\n										sanalbertodelaforesta@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n								<li>\n										Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 Hrs. </br> Viernes de 09:00 a 14:00 Hrs.\n									</li>\n						</ul>\n			<h2>NOSOTROS</h2>		\n															<img width=\"246\" height=\"60\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/06/dlp_mda.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" />															\n			<h2><a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/bases-legales/\">BASES LEGALES</a></h2>		\n					<ul>\n							<li>\n											<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/aviso-legal/\">\n										AVISO LEGAL\n											</a>\n									</li>\n						</ul>','footer salf 3','','inherit','closed','closed','','190-revision-v1','','','2023-08-03 17:48:13','2023-08-03 20:48:13','',190,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6430',0,'revision','',0),(6431,1,'2023-08-04 10:47:19','2023-08-04 13:47:19','<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" id=\"Capa_1\" x=\"0px\" y=\"0px\" viewBox=\"0 0 100 73.3\" style=\"enable-background:new 0 0 100 73.3;\" xml:space=\"preserve\">\n<style type=\"text/css\">\n	.st0{fill:#202121;}\n</style>\n<path d=\"M98,73.3H2c-1.1,0-2-0.9-2-2c0,0,0,0,0,0v-24c0-1.1,0.9-2,2-2l0,0h96c1.1,0,2,0.9,2,2v24  C100,72.4,99.1,73.3,98,73.3C98,73.3,98,73.3,98,73.3z M4,69.3h92v-20H4V69.3z\"></path>\n<path d=\"M98,49.3H2c-1.1,0-2-0.9-2-2c0,0,0,0,0,0V36.6c0-4.1,3.3-7.3,7.3-7.3l0,0h85.3c4,0,7.3,3.3,7.3,7.3v10.7  C100,48.4,99.2,49.3,98,49.3C98,49.3,98,49.3,98,49.3z M4,45.3h92v-8.7c0-1.8-1.5-3.3-3.3-3.3l0,0H7.3c-1.8,0-3.3,1.5-3.3,3.3V45.3z  \"></path>\n<path d=\"M44.7,33.3h-24c-1.1,0-2-0.9-2-2c0,0,0,0,0,0v-7.5c0-4.3,3.5-7.8,7.8-7.8h12.4c4.3,0.1,7.7,3.5,7.8,7.8v7.5  C46.7,32.4,45.8,33.3,44.7,33.3C44.7,33.3,44.7,33.3,44.7,33.3z M22.7,29.3h20v-5.5c0-2.1-1.7-3.8-3.8-3.8H26.5  c-2.1,0-3.8,1.7-3.8,3.8V29.3z\"></path>\n<path d=\"M79.3,33.3h-24c-1.1,0-2-0.9-2-2c0,0,0,0,0,0v-7.5c0-4.3,3.5-7.8,7.8-7.8h12.4c4.3,0,7.8,3.5,7.8,7.8v7.5  C81.3,32.4,80.5,33.3,79.3,33.3C79.4,33.3,79.3,33.3,79.3,33.3z M57.4,29.3h20v-5.5c0-2.1-1.7-3.8-3.8-3.8H61.1  c-2.1,0-3.8,1.7-3.8,3.8V29.3z\"></path>\n<path d=\"M87.4,33.3c-1.1,0-2-0.9-2-2c0,0,0,0,0,0v-24C85.4,5.5,83.9,4,82,4H17.9c-1.8,0-3.3,1.5-3.3,3.3v24  c0,1.1-0.9,2-2,2s-2-0.9-2-2v-24c0-4,3.3-7.3,7.3-7.3H82c4,0,7.3,3.3,7.3,7.3v24C89.3,32.4,88.5,33.3,87.4,33.3z\"></path>\n</svg>			\n			<h2>2D</h2>		\n			<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" id=\"Capa_1\" x=\"0px\" y=\"0px\" viewBox=\"0 0 76.3 100\" style=\"enable-background:new 0 0 76.3 100;\" xml:space=\"preserve\">\n<style type=\"text/css\">\n	.st0{fill:#202121;}\n</style>\n<path d=\"M74,52.3H2.4c-1.2,0-2.2-1-2.2-2.2v-4.6c0-3.7,3-6.7,6.7-6.7h62.7c3.7,0,6.7,3,6.7,6.7V50  c0.1,1.2-0.9,2.2-2.1,2.3C74.1,52.3,74.1,52.3,74,52.3z M4.6,47.8h67.1v-2.2c0-1.2-1-2.2-2.2-2.2H6.9c-1.2,0-2.2,1-2.2,2.2L4.6,47.8  z\"></path>\n<path d=\"M50.1,100H26.3c-1.2,0-2.2-0.9-2.2-2.1c0-0.1,0-0.3,0-0.4l2.3-16.9c0.2-1.3-0.5-2.5-1.6-3  C13.7,72.3,6.2,66.1,6.2,53v-3c0-1.2,1-2.2,2.2-2.2s2.2,1,2.2,2.2v3c0,10.8,5.9,15.7,16,20.5c3,1.3,4.7,4.5,4.2,7.8l-2,14.3h18.8  l-2-14.4c-0.5-3.2,1.2-6.3,4.1-7.7C60,68.6,65.9,63.6,65.9,53v-3c0-1.2,1-2.2,2.2-2.2c1.2,0,2.2,1,2.2,2.2v3  c0,13-7.4,19.1-18.6,24.5c-1.1,0.5-1.8,1.7-1.6,3l2.3,17c0.2,1.2-0.6,2.3-1.8,2.5c-0.1,0-0.3,0-0.4,0H50.1z\"></path>\n<path d=\"M65,16.5c-1.2,0-2.2-1-2.2-2.2V8.2c0-2.1-1.7-3.7-3.7-3.7H17.3c-2.1,0-3.7,1.7-3.7,3.7v6c0,1.2-1,2.2-2.2,2.2  s-2.2-1-2.2-2.2v-6c0-4.5,3.7-8.2,8.2-8.2h41.8c4.5,0,8.2,3.7,8.2,8.2v6c0.1,1.2-0.8,2.2-2,2.3C65.2,16.5,65.1,16.5,65,16.5z\"></path>\n<path d=\"M65,43.3c-1.2,0-2.2-1-2.2-2.2V16.5H13.5v24.6c0,1.2-1,2.2-2.2,2.2s-2.2-1-2.2-2.2V14.2c0-1.2,1-2.2,2.2-2.2H65  c1.2,0,2.2,1,2.2,2.2v26.9C67.2,42.3,66.3,43.3,65,43.3C65.1,43.3,65,43.3,65,43.3z\"></path>\n<path d=\"M56.1,100H20.2c-1.2,0-2.2-1-2.2-2.2c0-1.2,1-2.2,2.2-2.2h35.8c1.2,0,2.2,1,2.2,2.2C58.3,99,57.3,100,56.1,100z  \"></path>\n<path d=\"M53.1,28.4c-1.2,0-2.2-1-2.2-2.2v-3.1c0-1.2,1-2.2,2.2-2.2c1.2,0,2.2,1,2.2,2.2v3c0,1.2-0.9,2.2-2.1,2.2  C53.2,28.4,53.1,28.4,53.1,28.4z\"></path>\n</svg>			\n			<h2>1B</h2>		\n			<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" id=\"Capa_1\" x=\"0px\" y=\"0px\" viewBox=\"0 0 512.002 512.002\" style=\"enable-background:new 0 0 512.002 512.002;\" xml:space=\"preserve\">\n<g>\n	<g>\n		<path d=\"M509.502,104.908L407.097,2.502c-3.337-3.337-8.73-3.337-12.067,0L2.502,395.03c-3.337,3.337-3.337,8.73,0,12.067    l102.405,102.405c1.596,1.604,3.772,2.5,6.033,2.5c2.261,0,4.429-0.896,6.033-2.5l392.527-392.527    c1.604-1.596,2.5-3.772,2.5-6.033C512.002,108.68,511.106,106.512,509.502,104.908z M110.941,491.402l-90.338-90.338    L401.063,20.603l90.338,90.338L110.941,491.402z\"></path>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n		<path d=\"M409.631,76.797c-14.115,0-25.601,11.486-25.601,25.601c0,14.115,11.486,25.601,25.601,25.601    c14.115,0,25.601-11.486,25.601-25.601C435.232,88.284,423.746,76.797,409.631,76.797z M409.631,110.932    c-4.711,0-8.534-3.832-8.534-8.534c0-4.702,3.823-8.534,8.534-8.534s8.534,3.832,8.534,8.534    C418.165,107.101,414.342,110.932,409.631,110.932z\"></path>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"328.558\" y=\"80.031\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 29.3397 267.1033)\" width=\"17.067\" height=\"36.208\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"307.219\" y=\"103.869\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 1.9673 260.7621)\" width=\"17.067\" height=\"48.275\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"277.356\" y=\"131.227\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -21.8578 245.8932)\" width=\"17.067\" height=\"36.208\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"256.016\" y=\"155.056\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -49.2241 239.5496)\" width=\"17.067\" height=\"48.275\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"226.153\" y=\"182.423\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -73.0557 224.6825)\" width=\"17.067\" height=\"36.208\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"204.814\" y=\"206.252\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -100.4218 218.3388)\" width=\"17.067\" height=\"48.275\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n		<rect x=\"174.946\" y=\"233.61\" transform=\"matrix(0.707 -0.7072 0.7072 0.707 -124.2531 203.5083)\" width=\"17.067\" height=\"36.2\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"153.611\" y=\"257.465\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -151.6316 197.133)\" width=\"17.067\" height=\"48.275\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"123.748\" y=\"284.831\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -175.463 182.2643)\" width=\"17.067\" height=\"36.208\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"102.409\" y=\"308.669\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -202.835 175.9239)\" width=\"17.067\" height=\"48.275\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"72.564\" y=\"336.045\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -226.6681 161.0716)\" width=\"17.067\" height=\"36.208\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n	<g>\n			<rect x=\"51.206\" y=\"359.873\" transform=\"matrix(0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -254.0397 154.7172)\" width=\"17.067\" height=\"48.275\"></rect>\n	</g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n<g>\n</g>\n</svg>			\n			<h2>Medidas</h2>		\n			<h2>Superficie útil: 52,9 m<sup>2</sup> aprox. <br>\nSuperficie terraza: 3,2 m<sup>2</sup>  aprox. <br>\nSuperficie total: 57 m<sup>2</sup>  aprox.</h2>		\n			<a role=\"button\">\n						UF 2.200\n					</a>\n			<h2>NO DISPONIBLE</h2>		\n																<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/tipologia-e-salf3-1.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"tipologia-e-salf3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NDI3OCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL3RpcG9sb2dpYS1lLXNhbGYzLTEuanBnIn0%3D\">\n							<img width=\"796\" height=\"594\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/tipologia-e-salf3-1.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/tipologia-e-salf3-1.jpg 796w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/tipologia-e-salf3-1-300x224.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2021/08/tipologia-e-salf3-1-768x573.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 796px) 100vw, 796px\" />								</a>','Planta E 2D-1B','','inherit','closed','closed','','3444-revision-v1','','','2023-08-04 10:47:19','2023-08-04 13:47:19','',3444,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6431',0,'revision','',0),(6432,1,'2023-08-09 11:19:18','2023-08-09 14:19:18','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-09 11:19:18','2023-08-09 14:19:18','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6432',0,'revision','',0),(6433,1,'2023-08-09 11:19:21','2023-08-09 14:19:21','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-09 11:19:21','2023-08-09 14:19:21','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6433',0,'revision','',0),(6434,1,'2023-08-09 11:19:22','2023-08-09 14:19:22','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>		\n					<ul>\n							<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b>\n									</li>\n								<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\n										mbrito@mdai.cl\n											</a>\n									</li>\n						</ul>\n							<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n					+569 6566 6877				</a>\n							<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\n					Háblame por WhatsApp				</a>\n			<h2>Información General</h2>				\n					<p>LO QUE<strong> DEBES SABER</strong></p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    5                </h3>\n                        		  <p>EDIFICIOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    176                </h3>\n                        		  <p>DEPARTAMENTOS</p>\n			        <!-- link opening -->\n                <!-- end link opening -->\n                            <h3>\n                    ENTREGA                </h3>\n                        		  <p>2° SEMESTRE 2023</p>\n															<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />															\n		<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>		\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					QUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n			<h2>Departamentos</h2>				\n					<p><strong>PRECIOS</strong></p>\n			<h2>UF</h2>		\n			<h2>2.350</h2>		\n			<h2>3D</h2>		\n			<h2>3 Dormitorios</h2>		\n			<h2>DIVIDENDO</h2>		\n			<h2>$350.000</h2>		\n			<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>		\n			<h2>$1.500.000</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>		\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\n					MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n			<h2>Toda compra incluye</h2>		\n			<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>		\n		<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.<br>\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>		\n			<h2>El Proyecto</h2>				\n					<p><strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO<br />\n<strong>ETAPA III</strong></p>\n		El proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.</p>Proyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.		\n			<h2>Subsidio DS-19</h2>				\n					<p><strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO</p>\n							<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n					VER TODO				</a>\n				<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Minimarket a 400 mts.					\n				</h3>\n				<h3>\n						Colegio a 850 mts.					\n				</h3>\n			<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-09 11:19:22','2023-08-09 14:19:22','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6434',0,'revision','',0),(6435,1,'2023-08-09 11:19:48','2023-08-09 14:19:48','<h2>Seguimos 100% conectados para resolver tus dudas y requerimientos</h2>\n<ul>\n 	<li>\n										<b>MARYCARMEN BRITO</b></li>\n 	<li>\n											<a href=\"mailto:mbrito@mdai.cl\">\nmbrito@mdai.cl\n</a></li>\n</ul>\n<a href=\"tel:+56965666877\" id=tel-marycarmen>\n+569 6566 6877				</a>\n<a href=\"https://api.whatsapp.com/send?phone=+56965666877&#038;text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre...\" id=chat-marycarmen>\nHáblame por WhatsApp				</a>\n<h2>Información General</h2>\nLO QUE<strong> DEBES SABER</strong>\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    5</h3>\nEDIFICIOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    176</h3>\nDEPARTAMENTOS\n\n<!-- link opening -->\n<!-- end link opening -->\n<h3>\n                    ENTREGA</h3>\n2° SEMESTRE 2023\n\n<img width=\"556\" height=\"161\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1.png 556w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/04/asesoria-salf3-1-300x87.png 300w\" sizes=\"(max-width: 556px) 100vw, 556px\" />\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Asesoría 360°</strong> es un programa gratuito e incluido en tu nuevo hogar. Te permitirá estar informado acerca de cómo puedes acceder a los subsidios habitacionales <strong>DS19 y DS1</strong> y conocer en detalle todas las etapas que conlleva la compra de tu nuevo hogar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante para nosotros que estés informado de todos los beneficios estatales que puedes acceder y de los procesos bancarios/financieros que deberás sobrepasar para que tu decisión de adquirir una propiedad sea la más segura y beneficiosa para ti.</p>\n							<a href=\"#contacto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nQUIERO MÁS INFORMACIÓN				</a>\n<h2>Departamentos</h2>\n<strong>PRECIOS</strong>\n<h2>UF</h2>\n<h2>2.350</h2>\n<h2>3D</h2>\n<h2>3 Dormitorios</h2>\n<h2>DIVIDENDO</h2>\n<h2>$350.000</h2>\n<h2>RENTA CON CODEUDOR</h2>\n<h2>$1.500.000</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Precio desde UF 2.350 (Modelo C) sin estacionamiento. Valores aproximados a unidad de mil más cercana, calculando crédito bancario a 30 años plazo, tasa del 5,5%, UF referencial $36.100 y financiamiento máximo del 80%.</p>\n							<a href=\"https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n¿QUÉ ES EL SUBSIDIO DS-19?				</a>\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/asesoria/\" >\nMÁS INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO				</a>\n<h2>Toda compra incluye</h2>\n<h2>SEGURO DE CESANTÍA</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Devolución del monto del pie y de toda suma pagada por el Promitente Comprador.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>CUOTA FLEXIBLE</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Si una persona queda sin trabajo se congelan las cuotas que tenga para pago, mientras dure el periodo de cesantía, el cual no podrá ser superior a 3 meses.\n<strong>Solicita los requisitos y mayor información a tu ejecutivo(a)</strong></p>\n\n<h2>El Proyecto</h2>\n<strong>DETALLES</strong> DEL PROYECTO\n<strong>ETAPA III</strong>\n\nEl proyecto consta de departamentos con subsidio DS-19. Se ubica en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a minutos del centro de la ciudad y cercano a vía de servicio, transporte público, establecimientos educacionales y más.\nCuenta con luminarias fotovoltaicas en áreas comunes, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico exterior y un local comercial.\nEncántate con nuestro complejo habitacional de edificios de solo 4 pisos que conviven en armonía con el paisaje; donde además destacan sus departamentos con terminaciones de alto estándar, dinámica arquitectura y eficiente distribución interior, todo lo que buscas en un departamento para hacerlo tu hogar.\n\nProyecto de departamentos con subsidio DS-19, ubicado en el mejor sector residencial de Villa Alemana, a solo minutos del centro, cercano a vías de servicios, transporte y educacionales, entre otros. Sus áreas comunes tienen paneles de luz solar, juegos infantiles e inclusivos, zona de acondicionamiento físico y 1 local comercial.\n<h2>Subsidio DS-19</h2>\n<strong>BENEFICIOS </strong>DEL PROYECTO\n\n<a href=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/capsulas-informativas-ds-19/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\nVER TODO				</a>\n<h3>\n						Parada de bus a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Jardín infantil a 850 mts.</h3>\n<h3>\n						Minimarket a 400 mts.</h3>\n<h3>\n						Colegio a 850 mts.</h3>\n<iframe src=\"https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1EKh9FugX7JFz6Mr9_MyebTw9Grve3y54&ehbc=2E312F\" width=\"640\" height=\"480\"></iframe>','Departamentos con Subsidio DS-19 en Valparaiso','','inherit','closed','closed','','17-revision-v1','','','2023-08-09 11:19:48','2023-08-09 14:19:48','',17,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6435',0,'revision','',0),(6437,1,'2023-08-14 13:29:08','2023-08-14 16:29:08','','programa-integracion','','inherit','','closed','','programa-integracion','','','2023-08-14 13:29:08','2023-08-14 16:29:08','',0,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/programa-integracion.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6439,1,'2023-08-28 19:22:10','2023-08-28 22:22:10','','Poder simple SALF 3','','inherit','','closed','','poder-simple-salf-3','','','2023-08-28 19:22:10','2023-08-28 22:22:10','',0,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/Poder-simple-SALF-3.pdf',0,'attachment','application/pdf',0),(6440,1,'2023-08-30 13:08:11','2023-08-30 16:08:11','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>JULIO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,9%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Guardapolvos: 50%</li>\n 	<li>Cornisas: 78%</li>\n 	<li>Puertas: 50%</li>\n 	<li>Ventanas: 50%</li>\n 	<li>Muebles cocina: 15%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Guardapolvos: 70%</li>\n 	<li>Cornisas: 55%</li>\n 	<li>Puertas: 50%</li>\n 	<li>Ventanas: 100%</li>\n 	<li>Muebles cocina: 5%</li>\n 	<li>Papel mural: 80%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Guardapolvos: 78%</li>\n 	<li>Cornisas: 70%</li>\n 	<li>Puertas: 100%</li>\n 	<li>Ventanas: 100%</li>\n 	<li>Muebles cocina: 10%</li>\n 	<li>Papel mural: 85%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Guardapolvos: 100%</li>\n 	<li>Cornisas: 100%</li>\n 	<li>Puertas: 100%</li>\n 	<li>Ventanas: 100%</li>\n 	<li>Muebles cocina: 100%</li>\n 	<li>Papel mural: 100%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Guardapolvos: 100%</li>\n 	<li>Cornisas: 100%</li>\n 	<li>Puertas: 100%</li>\n 	<li>Ventanas: 100%</li>\n 	<li>Muebles cocina: 100%</li>\n 	<li>Papel mural: 100%</li>\n</ul>\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a></figure>\n<figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\'><img width=\"768\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1-300x234.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a></figure>\n<figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a></figure>','Avances de obra - mes julio','','publish','closed','closed','','avances-de-obra-mes-julio-2','','','2023-08-30 13:09:24','2023-08-30 16:09:24','',0,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6440',0,'post','',0),(6441,1,'2023-08-30 11:17:22','2023-08-30 14:17:22','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\">\n<h3>\n						Avance de Obra\n<b>JUNIO</b></h3>\nSegún lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,00%. Dicho avance es dado por:\n\n<strong>Edificio A:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 99%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 75%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 30%</li>\n 	<li>Cornisas 50%</li>\n 	<li>Puertas 30%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 75%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 79%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio B:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>&nbsp;Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 46%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 70%</li>\n 	<li>Cornisas 40%</li>\n 	<li>Puertas 62%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 5%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 40%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 40%</li>\n 	<li>Cubierta 90%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio C:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 95%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>\n 	<li>Papel Mural 82%,</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 78%</li>\n 	<li>Cornisas 70%</li>\n 	<li>Puertas 95%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 95%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 10%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 70%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 80%</li>\n 	<li>Cubierta 99%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>&nbsp;Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\nA continuación, te compartimos algunas fotos de registro:\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">\n<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\">','Avances de obra - mes julio','','inherit','closed','closed','','6440-revision-v1','','','2023-08-30 11:17:22','2023-08-30 14:17:22','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6441',0,'revision','',0),(6442,1,'2023-08-30 11:20:06','2023-08-30 14:20:06','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JULIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,9%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<p><strong>Edificio A:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 50%</li><li>Cornisas: 78%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 50%</li><li>Muebles cocina: 15%</li></ul><p><strong>Edificio B:</strong></p><ul><li>Tabiquería 100%</li><li>Volcapol 95%</li><li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li><li>Papel Mural 46%</li><li>Maquillaje 100%</li><li>Guardapolvos 70%</li><li>Cornisas 40%</li><li>Puertas 62%</li><li>Ventanas 100%</li><li>Barandas departamentos 95%</li><li>Muebles de cocina departamento 5%</li><li>Primera mano de pintura 40%</li><li>Instalación de tinas 40%</li><li>Cubierta 90%</li></ul><p><strong>Edificio C:</strong></p><ul><li>Tabiquería 100%</li><li>Volcapol 95%</li><li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li><li>Papel Mural 82%,</li><li>Maquillaje 100%</li><li>Guardapolvos 78%</li><li>Cornisas 70%</li><li>Puertas 95%</li><li>Ventanas 100%</li><li>Barandas departamentos 95%</li><li>Muebles de cocina departamento 10%</li><li>Primera mano de pintura 70%</li><li>Instalación de tinas 80%</li><li>Cubierta 99%</li></ul><strong>Edificio D:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li> Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>\n<br>\n<strong>Edificio E:</strong>\n<ul>\n 	<li>Tabiquería 100%</li>\n 	<li>Volcapol 100%</li>\n 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>\n 	<li>Papel mural 100%</li>\n 	<li>Maquillaje 100%</li>\n 	<li>Guardapolvos 100%</li>\n 	<li>Cornisas 99%</li>\n 	<li>Puertas 100%</li>\n 	<li>Ventanas 100%</li>\n 	<li>Barandas departamentos 100%</li>\n 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>\n 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>\n 	<li>Instalación de tinas 100%</li>\n 	<li>Cubierta 100%</li>\n</ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />															\n															<img width=\"528\" height=\"390\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 528px) 100vw, 528px\" />','Avances de obra - mes julio','','inherit','closed','closed','','6440-revision-v1','','','2023-08-30 11:20:06','2023-08-30 14:20:06','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6442',0,'revision','',0),(6443,1,'2023-08-30 13:04:54','2023-08-30 16:04:54','','img3','','inherit','','closed','','img3-7','','','2023-08-30 13:04:54','2023-08-30 16:04:54','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6444,1,'2023-08-30 13:04:56','2023-08-30 16:04:56','','img2','','inherit','','closed','','img2-9','','','2023-08-30 13:04:56','2023-08-30 16:04:56','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6445,1,'2023-08-30 13:04:57','2023-08-30 16:04:57','','img1','','inherit','','closed','','img1-10','','','2023-08-30 13:04:57','2023-08-30 16:04:57','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6446,1,'2023-08-30 13:08:55','2023-08-30 16:08:55','','portada-ado','','inherit','','closed','','portada-ado','','','2023-08-30 13:08:55','2023-08-30 16:08:55','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),(6447,1,'2023-08-30 13:09:06','2023-08-30 16:09:06','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JULIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,9%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<p><strong>Edificio A:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 50%</li><li>Cornisas: 78%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 50%</li><li>Muebles cocina: 15%</li></ul><p><strong>Edificio B:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 70%</li><li>Cornisas: 55%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 5%</li><li>Papel mural: 80%</li></ul><p><strong>Edificio C:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 78%</li><li>Cornisas: 70%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 10%</li><li>Papel mural: 85%</li></ul><p><strong>Edificio D:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 100%</li><li>Cornisas: 100%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 100%</li><li>Papel mural: 100%</li></ul><p><strong>Edificio E:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 100%</li><li>Cornisas: 100%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 100%</li><li>Papel mural: 100%</li></ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n			<figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure><figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\'><img width=\"768\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1-300x234.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure><figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure>','Avances de obra - mes julio','','inherit','closed','closed','','6440-revision-v1','','','2023-08-30 13:09:06','2023-08-30 16:09:06','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6447',0,'revision','',0),(6448,1,'2023-08-30 13:09:07','2023-08-30 16:09:07','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JULIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,9%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<p><strong>Edificio A:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 50%</li><li>Cornisas: 78%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 50%</li><li>Muebles cocina: 15%</li></ul><p><strong>Edificio B:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 70%</li><li>Cornisas: 55%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 5%</li><li>Papel mural: 80%</li></ul><p><strong>Edificio C:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 78%</li><li>Cornisas: 70%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 10%</li><li>Papel mural: 85%</li></ul><p><strong>Edificio D:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 100%</li><li>Cornisas: 100%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 100%</li><li>Papel mural: 100%</li></ul><p><strong>Edificio E:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 100%</li><li>Cornisas: 100%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 100%</li><li>Papel mural: 100%</li></ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n			<figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure><figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\'><img width=\"768\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1-300x234.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure><figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure>','Avances de obra - mes julio','','inherit','closed','closed','','6440-revision-v1','','','2023-08-30 13:09:07','2023-08-30 16:09:07','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6448',0,'revision','',0),(6449,1,'2023-08-30 13:09:08','2023-08-30 16:09:08','<img width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/portada-ado-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" />															\n				<h3>\n						Avance de Obra<br><b>JULIO</b>					\n				</h3>\n						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,9%. Dicho avance es dado por:</p>\n		<p><strong>Edificio A:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 50%</li><li>Cornisas: 78%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 50%</li><li>Muebles cocina: 15%</li></ul><p><strong>Edificio B:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 70%</li><li>Cornisas: 55%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 5%</li><li>Papel mural: 80%</li></ul><p><strong>Edificio C:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 78%</li><li>Cornisas: 70%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 10%</li><li>Papel mural: 85%</li></ul><p><strong>Edificio D:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 100%</li><li>Cornisas: 100%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 100%</li><li>Papel mural: 100%</li></ul><p><strong>Edificio E:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 100%</li><li>Cornisas: 100%</li><li>Puertas: 100%</li><li>Ventanas: 100%</li><li>Muebles cocina: 100%</li><li>Papel mural: 100%</li></ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		\n			<figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img2\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img2-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure><figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img1\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\'><img width=\"768\" height=\"600\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img1-300x234.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure><figure class=\'gallery-item\'>\n				<a data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-slideshow=\"c6c0f8f\" data-elementor-lightbox-title=\"img3\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDhcL2ltZzMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzZjMGY4ZiJ9\" href=\'https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\'><img width=\"768\" height=\"966\" src=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg\" alt=\"\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/08/img3-239x300.jpg 239w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" /></a>\n			</figure>','Avances de obra - mes julio','','inherit','closed','closed','','6440-revision-v1','','','2023-08-30 13:09:08','2023-08-30 16:09:08','',6440,'https://sanalbertodelaforesta.cl/?p=6449',0,'revision','',0),