<img width="1024" height="768" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">
<h3>
						Avance de Obra
<b>MARZO</b></h3>
Según lo informado al término del mes de Marzo, se registra un porcentaje de avance aproximado del 4,9%.
Dicho avance es dado por:
<ul>
 	<li>Edificio A: Se realiza el corte de terreno a nivel y frente al edificio se emplazó la instalación de faena.</li>
 	<li>Edificio B y C: Se realizan movimientos de tierras.</li>
 	<li>Edificio D: Se realizan fundaciones para la grúa.</li>
 	<li>Edificio E: Durante este mes se realizan hormigonado de sobrecimiento, radier y muros del 1er piso.</li>
</ul>
A continuación, les compartimos el registro fotográfico de lo anteriormente mencionado.

<a href="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="all-f20a30f" data-elementor-lightbox-title="Avance obra marzo" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTIwMywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDRcL2F2YW5jZS1pbWcxLXNhbGYzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImFsbC1mMjBhMzBmIn0%3D">
</a>
<a href="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="all-f20a30f" data-elementor-lightbox-title="Avance obra marzo" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTIwNCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3NhbmFsYmVydG9kZWxhZm9yZXN0YS5jbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDRcL2F2YW5jZS1pbWcyLXNhbGYzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImFsbC1mMjBhMzBmIn0%3D">
</a>