<img width="2233" height="1675" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-portada.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-portada.jpg 2233w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-portada-1024x768.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-portada-768x576.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-portada-1536x1152.jpg 1536w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-portada-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2233px) 100vw, 2233px" />															
				<h3>
						Avance de Obra<br><b>OCTUBRE</b>					
				</h3>
						<p>Según lo informado, al término del mes de Octubre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 40,1%.  
Dicho avance es dado por: 
</p>
		<ul>
 	<li><strong>Edificio A:</strong> Excavación fundación 100%, hormigonado de fundación 80%, armadura de sobrecimiento 100%, armadura muros 1er piso 30%, hormigonado radier 60%.</li>
 	<li><strong>Edificio B:</strong> Hormigonado losa cielo 1er piso 100%, hormigonado de muros 2do piso 50%, armadura muros 2do piso 75%, hormigonado radier 100%.</li>
 	<li><strong>Edificio C:</strong> Hormigonado de losa cielo 4to piso 50%, hormigonado de muros 4to piso 100%, Armadura coronación 80%, yeso cielo 1er piso 20%.</li>
 	<li><strong>Edificio D:</strong> Hormigonado coronación 100%, yeso cielo 4to piso 100%, tabiquería 3er piso 90%, cerámica 1er piso 15%, instalación de puertas 1er piso 80%, instalación de tinas 2do piso 20%, instalación de ventanas 1er piso 80%, instalación barandas 100%.</li>
 	<li><strong>Edificio E:</strong> Tabiquería 4to piso 95%, cerámica 4to piso 15%, instalación de puertas 2do piso, instalación de tinas 3er piso 80%, instalación de ventanas 3er piso 20%, instalación barandas 100%.</li>
</ul>
A continuación, les compartimos el registro fotográfico de lo anteriormente mencionado.		
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-1.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-1-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-2.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-2-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-4.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/11/galeria-4-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />