<img width="1024" height="768" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															
				<h3>
						Avance de Obra<br><b>ABRIL</b>					
				</h3>
						<p>Según lo informado al término del mes de Abril, se registra un porcentaje de avance aproximado del 7%.  
Dicho avance es dado por: 
</p>
		<ul>
 	<li>Edificio A: Se realiza el corte de terreno a nivel y frente al edificio se emplazó la instalación de faena.</li>
 	<li>Edificio B y C: Se realizan movimientos de tierras, completando la excavación de aguas lluvias.</li>
 	<li>Edificio D: Finaliza la excavación de fundación y se hormigona el emplantillado en un 80%.</li>
 	<li>Edificio E: Durante este mes se realizan hormigonado de muros e instalación eléctrica y sanitaria en el 2do piso en un 100%. Hormigonado de losa cielo 2do piso en un 60%. Se hormigonan los muros del 3er piso en un 20%.</li>
</ul>
<br>
A continuación, les compartimos el registro fotográfico de lo anteriormente mencionado.		
															<img width="800" height="600" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															
															<img width="800" height="600" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />