<img width="818" height="616" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf.png 818w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf-300x226.png 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf-768x578.png 768w" sizes="(max-width: 818px) 100vw, 818px">
<h3>
						Avance de Obra
<b>ABRIL</b></h3>
Según lo informado al término del mes de Abril, se registra un porcentaje de avance aproximado del 7%.
Dicho avance es dado por:
<ul>
 	<li>Edificio A: Se realiza el corte de terreno a nivel y frente al edificio se emplazó la instalación de faena.</li>
 	<li>Edificio B y C: Se realizan movimientos de tierras, completando la excavación de aguas lluvias.</li>
 	<li>Edificio D: Finaliza la excavación de fundación y se hormigona el emplantillado en un 80%.</li>
 	<li>Edificio E: Durante este mes se realizan hormigonado de muros e instalación eléctrica y sanitaria en el 2do piso en un 100%. Hormigonado de losa cielo 2do piso en un 60%. Se hormigonan los muros del 3er piso en un 20%.</li>
</ul>
A continuación, les compartimos el registro fotográfico de lo anteriormente mencionado.
<img width="768" height="577" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img1-salf.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img1-salf.png 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img1-salf-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px">
<img width="800" height="601" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img2-salf.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img2-salf.png 820w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img2-salf-300x225.png 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img2-salf-768x577.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px">
<img width="800" height="602" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img-3.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img-3.png 818w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img-3-300x226.png 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img-3-768x578.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px">
<img width="800" height="602" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf.png 818w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf-300x226.png 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/05/img4-salf-768x578.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px">