<img width="2233" height="1675" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/port.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/port.jpg 2233w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/port-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/port-1024x768.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/port-768x576.jpg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/port-1536x1152.jpg 1536w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/port-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2233px) 100vw, 2233px">
<h3>
						Avance de Obra
<b>SEPTIEMBRE</b></h3>
Según lo informado, al término del mes de Septiembre, se registra un porcentaje de avance aproximado del 38,7%.
Dicho avance es dado por:
<ul>
 	<li><strong>Edificio A:</strong> Se realiza el corte de terreno a nivel y se iniciaron las excavaciones de fundaciones del edificio.</li>
 	<li><strong>Edificio B:</strong> Fundaciones 100% ejecutadas del edificio y se procede con un avance de enfierraduras y hormigonado de muros en un 19%.</li>
 	<li><strong>Edificio C:</strong> Se continua con el hormigonado de muros y losa 3 er piso 100%. Se ejecuta armadura de muros en un 98% del tercer piso y hormigonado en un 100% en 3er piso, se trabaja en losa de 4 piso.</li>
 	<li><strong>Edificio D:</strong> Se ejecuta hormigonado de losa cielo 100% en el 4to piso. La instalación eléctrica y sanitaria se encuentra al 100% en el 4to piso. Hormigonado muros 100% en el 4to piso. Armadura de viga de coronación en un 100%. Se inicia los trabajos de yeso, enlucido y fajas en el 1 er y 2 do piso.</li>
 	<li><strong>Edificio E:</strong> Se trabaja en los rasgos de puertas y ventanas del 4to piso. Se avanza con los trabajos de yeso, enlucido y fajas en el 3er y 4to piso. Se comienza a ejecutar la tabiquería con un avance del 73% en el 1er piso, 39% en el 2do piso y 22% en el 3er piso. Y 5% en cuarto piso. Instalación de ventanas y cerámica en segundo piso.</li>
</ul>
A continuación, les compartimos el registro fotográfico de lo anteriormente mencionado.
<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img1-1.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img1-1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img1-1-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px">
<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img2.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img2-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px">
<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px">
<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img4.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/10/img4-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px">