<img width="1024" height="768" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/fachada-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															
				<h3>
						Avance de Obra<br><b>MARZO</b>					
				</h3>
						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 78,30% y programado de un 75,00%. Dicho avance es dado por:</p>
		<strong>Edificio A:</strong>
<ul>
 	<li>Rasgos de ventanas 95%.</li>
 	<li>Tabiquería 90%</li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 30%</li>
 	<li>Barandas departamentos 95%</li>
 	<li>Cubierta 30%</li>
</ul>
<strong>Edificio B:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 95%</li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Barandas departamentos 95%</li>
 	<li>Instalación de tinas 50%</li>
 	<li>Cubierta 70%</li>
</ul>
 <strong>Edificio C:</strong>
<ul>
        <li>Tabiquería 95%</li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>
 	<li>Papel mural 10%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Guardapolvos 50%</li>
 	<li>Cornisas 55%</li>
 	<li>Puertas 55%</li>
 	<li>Ventanas 80%</li>
 	<li>Barandas departamentos 95%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 20%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 20%</li>
 	<li>Instalación de tinas 80%</li>
 	<li>Cubierta 80%</li>
</ul><ul>
 	<strong>Edificio D:</strong>
        <li>Tabiquería 97%</li>
 	<li>Volcapol 97%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 97%</li>
 	<li>Papel mural 75%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Guardapolvos 90%</li>
 	<li>Cornisas 95%</li>
 	<li>Puertas 97%</li>
 	<li>Ventanas 92%</li>
 	<li>Barandas departamentos 95%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 70%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 93%</li>
 	<li>Instalación de tinas 97%</li>
 	<li>Cubierta 85%</li>
</ul><ul>
 	<strong>Edificio E:</strong>
        <li>Tabiquería 97%</li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>
 	<li>Papel mural 70%</li>
 	<li>Maquillaje 95</li>
 	<li>Guardapolvos 95%</li>
 	<li>Cornisas 95%</li>
 	<li>Puertas 95%</li>
 	<li>Ventanas 95%</li>
 	<li>Barandas departamentos 92%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>
 	<li>Instalación de tinas 70%</li>
 	<li>Cubierta 90%</li>
</ul>
<br>
Instalación sanitaria 78,97%, eléctrica 73,22%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.
En cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.
<br>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/1.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/1-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/2-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/4.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/03/4-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />