<img width="2560" height="1920" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-scaled.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-scaled.jpeg 2560w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-300x225.jpeg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1024x768.jpeg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-768x576.jpeg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1536x1152.jpeg 1536w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															
				<h3>
						Avance de Obra<br><b>JUNIO</b>					
				</h3>
						<p>Según lo informado, al término del mes de Julio, se registra un porcentaje de avance aproximado del 24,3%. 
Dicho avance es dado por: 
</p>
		<ul>
 	<li><strong>Edificio A:</strong> Se realiza el corte de terreno a nivel y frente al edificio se emplazó la instalación de faena.</li>
 	<li><strong>Edificio B:</strong> Se trabaja en la excavación de la fundación con un avance de un 25%.</li>
 	<li><strong>Edificio C:</strong> Se continua con el hormigonado de fundación 50%, sobrecimiento en un 75% y radier 50%. Se ejecuta armadura de muros en un 20%.</li>
 	<li><strong>Edificio D:</strong> Se ejecuta hormigonado de losa cielo 100%, la instalación eléctrica y sanitaria se encuentra al 100% en el 3er piso. La armadura de muros 75% y hormigonado muros 50% en el 3er piso. Se inicia los trabajos de yeso, enlucido y fajas en el 1er piso.</li>
 	<li><strong>Edificio E:</strong> Durante este mes se realiza hormigonado de viga de coronación, que se encuentra al 85%. Se continúa trabajando en los rasgos de puertas y ventanas del tercer piso. Se sigue avanzando con los trabajos de yeso, enlucido y fajas en el 3er piso. Se comienza a ejecutar la tabiquería con un avance del 50% en el 1er piso. Se continua con el trazado de la tabiquería en el 2do piso. Se trabaja en la escalera de acceso al tercer piso.</li>
</ul>
A continuación, les compartimos el registro fotográfico de lo anteriormente mencionado.		
															<img width="800" height="600" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/8ab3d5fd-42a6-7d2e-b2fa-cf4712653974-1024x768.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/8ab3d5fd-42a6-7d2e-b2fa-cf4712653974-1024x768.jpeg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/8ab3d5fd-42a6-7d2e-b2fa-cf4712653974-300x225.jpeg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/8ab3d5fd-42a6-7d2e-b2fa-cf4712653974-768x576.jpeg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/8ab3d5fd-42a6-7d2e-b2fa-cf4712653974-1536x1152.jpeg 1536w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/8ab3d5fd-42a6-7d2e-b2fa-cf4712653974-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															
															<img width="800" height="600" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1-1024x768.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1-1024x768.jpeg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1-300x225.jpeg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1-768x576.jpeg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1-1536x1152.jpeg 1536w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/546388e8-575b-d628-e64e-ead5a4348367-1-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															
															<img width="768" height="1024" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/a71db59e-d47c-81db-056f-2991e1bd23d8.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/a71db59e-d47c-81db-056f-2991e1bd23d8.jpeg 768w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/a71db59e-d47c-81db-056f-2991e1bd23d8-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															
															<img width="800" height="600" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/f615af5a-052a-8136-671a-590c3478237e-1.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/f615af5a-052a-8136-671a-590c3478237e-1.jpeg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/f615af5a-052a-8136-671a-590c3478237e-1-300x225.jpeg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/06/f615af5a-052a-8136-671a-590c3478237e-1-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />