<img width="1024" height="768" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/fachada-1-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">
<h3>
						Avance de Obra
<b>ABRIL</b></h3>
Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 82,82% y programado de un 80,97%. Dicho avance es dado por:

<strong>Edificio A:</strong>
<ul>
 	<li>Rasgos de ventanas 100%.</li>
 	<li>Tabiquería 100%</li>
 	<li>Volcapol 98%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 35%</li>
 	<li>Barandas departamentos 100%</li>
 	<li>Cubierta 45%</li>
</ul>
<strong>Edificio B:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 100%</li>
 	<li>Volcapol 98%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Barandas departamentos 100%</li>
 	<li>Instalación de tinas 50%</li>
 	<li>Cubierta 85%</li>
</ul>
<strong>Edificio C:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 100%</li>
 	<li>Volcapol 100%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 98%</li>
 	<li>Papel mural 60%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Guardapolvos 70%</li>
 	<li>Cornisas 70%</li>
 	<li>Puertas 70%</li>
 	<li>Ventanas 90%</li>
 	<li>Barandas departamentos 100%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 40%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 45%</li>
 	<li>Instalación de tinas 85%</li>
 	<li>Cubierta 95%</li>
</ul>
<strong>Edificio D:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 100%</li>
 	<li>Volcapol 100%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>
 	<li>Papel mural 90%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Guardapolvos 95%</li>
 	<li>Cornisas 95%</li>
 	<li>Puertas 97%</li>
 	<li>Ventanas 100%</li>
 	<li>Barandas departamentos 100%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 90%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 97%</li>
 	<li>Instalación de tinas 97%</li>
 	<li>Cubierta 85%</li>
</ul>
<strong>Edificio E:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 100%</li>
 	<li>Volcapol 100%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>
 	<li>Papel mural 95%</li>
 	<li>Maquillaje 98%</li>
 	<li>Guardapolvos 98%</li>
 	<li>Cornisas 98%</li>
 	<li>Puertas 100%</li>
 	<li>Ventanas 100%</li>
 	<li>Barandas departamentos 100%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 98%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 98%</li>
 	<li>Instalación de tinas 100%</li>
 	<li>Cubierta 100%</li>
</ul>
Instalación sanitaria 80,94%, eléctrica 79,79%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.
En cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.
A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:
<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px">
<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/2-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px">
<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/05/1-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px">