<img width="1024" height="768" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-marzo-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">
<h3>
						Avance de Obra
<b>MARZO</b></h3>
Según lo informado al término del mes de Marzo, se registra un porcentaje de avance aproximado del 4,9%.
Dicho avance es dado por:
<ul>
 	<li>Edificio A: Se realiza el corte de terreno a nivel y frente al edificio se emplazó la instalación de faena.</li>
 	<li>Edificio B y C: Se realizan movimientos de tierras.</li>
 	<li>Edificio D: Se realizan fundaciones para la grúa.</li>
 	<li>Edificio E: Durante este mes se realizan hormigonado de sobrecimiento, radier y muros del 1er piso.</li>
</ul>
A continuación, les compartimos el registro fotográfico de lo anteriormente mencionado.

<img width="800" height="600" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img1-salf3-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px">
<img width="800" height="600" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2022/04/avance-img2-salf3-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px">