<img width="1024" height="768" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/06/portada-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															
				<h3>
						Avance de Obra<br><b>JULIO</b>					
				</h3>
						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 91,9%. Dicho avance es dado por:</p>
		<p><strong>Edificio A:</strong></p><ul><li>Guardapolvos: 50%</li><li>Cornisas: 78%</li><li>Puertas: 50%</li><li>Ventanas: 50%</li><li>Muebles cocina: 15%</li></ul><p><strong>Edificio B:</strong></p><ul><li>Tabiquería 100%</li><li>Volcapol 95%</li><li> Cerámicas en baños y cocinas 95%</li><li>Papel Mural 46%</li><li>Maquillaje 100%</li><li>Guardapolvos 70%</li><li>Cornisas 40%</li><li>Puertas 62%</li><li>Ventanas 100%</li><li>Barandas departamentos 95%</li><li>Muebles de cocina departamento 5%</li><li>Primera mano de pintura 40%</li><li>Instalación de tinas 40%</li><li>Cubierta 90%</li></ul><p><strong>Edificio C:</strong></p><ul><li>Tabiquería 100%</li><li>Volcapol 95%</li><li>Cerámicas en baños y cocinas 95%</li><li>Papel Mural 82%,</li><li>Maquillaje 100%</li><li>Guardapolvos 78%</li><li>Cornisas 70%</li><li>Puertas 95%</li><li>Ventanas 100%</li><li>Barandas departamentos 95%</li><li>Muebles de cocina departamento 10%</li><li>Primera mano de pintura 70%</li><li>Instalación de tinas 80%</li><li>Cubierta 99%</li></ul><strong>Edificio D:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 100%</li>
 	<li>Volcapol 100%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>
 	<li>Papel mural 100%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li> Guardapolvos 100%</li>
 	<li>Cornisas 99%</li>
 	<li>Puertas 100%</li>
 	<li>Ventanas 100%</li>
 	<li>Barandas departamentos 100%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>
 	<li>Instalación de tinas 100%</li>
 	<li>Cubierta 100%</li>
</ul>
<br>
<strong>Edificio E:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 100%</li>
 	<li>Volcapol 100%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 100%</li>
 	<li>Papel mural 100%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Guardapolvos 100%</li>
 	<li>Cornisas 99%</li>
 	<li>Puertas 100%</li>
 	<li>Ventanas 100%</li>
 	<li>Barandas departamentos 100%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 100%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 100%</li>
 	<li>Instalación de tinas 100%</li>
 	<li>Cubierta 100%</li>
</ul>A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:		
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img1-avance-salf3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img2-avance-salf3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/07/img3-avance-salf3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />