<img width="1024" height="768" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3.jpg 1024w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-300x225.jpg 300w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/salf3-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															
				<h3>
						Avance de Obra<br><b>FEBRERO</b>					
				</h3>
						<p>Según lo informado al término del mes anterior, se registró un porcentaje de avance físico del 71,8% y programado de un 68,18%. Dicho avance es dado por:
</p>
		<strong>Edificio A:</strong>
<ul>
 	<li>Rasgos de ventanas 35%</li>
 	<li>Tabiquería 40%</li>
 	<li>Volcapol 50%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 15%</li>
 	<li>Barandas departamentos 92%</li>
 	<li>Cubierta 5%</li>
</ul>
<strong>Edificio B:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 50%</li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 30%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Barandas departamentos 95%</li>
<li>Instalación de tinas 20%</li>
<li>Cubierta 30%</li>
</ul>
<strong>Edificio C:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 95% </li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Guardapolvos 50%</li>
       <li>Cornisas 55%</li>
<li>Puertas 55%</li>
<li>Ventanas 50%</li>
<li>Barandas departamentos 95%</li>
<li>Primera mano de pintura 20%</li>
<li>Instalación de tinas 80%</li>
<li>Cubierta 50%</li>
</ul><strong>Edificio D:</strong>
<ul>
 	<li>Impermeabilización de sobrecimientos 50%</li>
 	<li>Tabiquería 95%</li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>
 	<li>Papel mural 50%</li>
 	<li>Maquillaje 100%</li>
 	<li>Guardapolvos 90%</li>
 	<li>Cornisas 95%</li>
 	<li>Puertas 95%</li>
 	<li>Ventanas 90%</li>
 	<li>Barandas departamentos 95%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 50%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>
 	<li>Instalación de tinas 90%</li>
 	<li>Cubierta 60%</li>
</ul><strong>Edificio E:</strong>
<ul>
 	<li>Tabiquería 95%</li>
 	<li>Volcapol 95%</li>
 	<li>Cerámicas en baños y cocinas 90%</li>
 	<li>Papel mural 70%</li>
 	<li>Maquillaje 95%</li>
 	<li>Guardapolvos 95%</li>
 	<li>Maquillaje 95%</li>
 	<li>Cornisas 95%</li>
 	<li>Puertas 95%</li>
 	<li>Ventanas 95%</li>
 	<li>Barandas departamentos 92%</li>
 	<li>Muebles de cocina departamento 80%</li>
 	<li>Primera mano de pintura 90%</li>
 	<li>Instalación de tinas 90%</li>
 	<li>Cubierta 75%</li>
</ul>
<BR>
Instalación sanitaria 71,7%, eléctrica 67,2%, cierros perimetrales con reja 90% ejecutado.
En cuanto a los muros de contención se culmina la instalación de Soil Nailing con un avance en un 100%.
<br>
A continuación, te compartimos algunas fotos de registro:
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img5.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img5.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img5-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img4.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img4.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img4-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img3.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img3.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img3-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img2.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img2.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img2-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />															
															<img width="528" height="390" src="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img1.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img1.jpg 528w, https://sanalbertodelaforesta.cl/wp-content/uploads/2023/02/img1-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" />